广东省广州市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2013）穗中法民五终字第3284号
上诉人（原审原告）许欣蓉，女，1984年10月27日出生，汉族。
委托代理人黄秀连，广东格林律师事务所律师。
委托代理人钟静宜，广东格林律师事务所实习律师。
上诉人（原审被告）广州市盛唐房地产开发有限公司。
法定代表人唐志威，董事长。
委托代理人孙发林，广东润科律师事务所律师。
上诉人许欣蓉、上诉人广州市盛唐房地产开发有限公司（以下简称盛唐公司）因房屋买卖合同纠纷一案，均不服广东省从化市人民法院（2013）穗从法房初字第216号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。
原审法院经审理查明：2011年9月9日许欣蓉与盛唐公司签订《广州市商品房买卖合同》（预售），合同约定许欣蓉以753871元购买盛唐公司开发预售的化市街口街新村北路52-56号翰林国际公馆自编9号楼602房，房款分三期支付。盛唐公司应于2012年8月31日前交付房屋。逾期超过180天未能交付，许欣蓉要求继续履行合同的，合同继续履行。从合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，盛唐公司按日向许欣蓉支付已付房价款万分之五的违约金。双方还就房屋产权登记、装饰等进行了约定。合同签订后，许欣蓉付清了购房款753871元，但盛唐公司未能于2012年8月31日交付房屋。2012年12月23日盛唐公司发出《从化盛唐·翰林国际项目开发商给业主的解释与致歉函》，告知许欣蓉等业主，由于商品房施工方广东省化州市第二建筑工程公司自2012年6月27日起全部停工，并拒绝盛唐公司委派其他施工单位进场施工，导致无法如期交付房屋。现盛唐公司与是施工方广东省化州市第二建筑工程公司之间的纠纷仍未解决，楼房的交付日期至今无法确定。
2013年5月7日，许欣蓉以盛唐公司逾期交楼、逾期办证，构成违约为由，向原审法院提起诉讼，请求：一、盛唐公司立即将许欣蓉买受的位于从化市街口街新村北路52-56号翰林国际公馆自编9号楼602房屋交付给许欣蓉；二、盛唐公司为许欣蓉办妥房地产权登记手续，并将房地产权证交付给许欣蓉；三、盛唐公司向许欣蓉支付逾期交房违约金，从2012年8月31日起至盛唐公司实际交房之日止，暂计至起诉之日的违约金为87449.00元；四、盛唐公司向许欣蓉支付逾期交房所造成的经济损失赔偿金从2012年8月31日起计某唐公司实际交房之日止，暂计至起诉之日损失赔偿金为14400元；五、本案的所有诉讼费用由盛唐公司承担。在一审审理过程中，许欣蓉在法庭辩论前将其第一项诉讼请求变更为：盛唐公司立即将符合合同约定条件的房屋交付许欣蓉。
原审法院认为：许欣蓉与盛唐公司签订的《商品房预售合同》是双方的真实意思表示，内容合法，是有效合同。双方应当按照约定全面履行自己的义务。在合同履行过程中，许欣蓉已依约付清房价款，盛唐公司逾期至今未能履行交付房屋的义务，其行为已经构成违约。为此，许欣蓉要求盛唐公司支付逾期交付房屋违约金的请求有理，原审法院予以支持。对于违约金的计算，虽然双方约定每日按已付购房款的万分之五的标准计算，确实过高，为此，盛唐公司要求调整的主张有理，原审法院予以采纳。违约金宜参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准来计算。至于盛唐公司要求按照银行同期贷款利率计算的依据不足，原审法院不予采纳。而盛唐公司认为由于商品房施工方的原因，导致逾期不能交付房屋，属于不可抗力或情势变更，应当予以免责。原审法院认为，不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，盛唐公司与施工方产生纠纷显然不属于不可抗力的情形。而我国合同法并没有规定情势变更制度。为此，盛唐公司要求免责于法无据，原审法院不予采纳。
关于许欣蓉要求盛唐公司履行交楼义务，办理房地产权证登记，交付房地产权证，该商品房项目工程还未具备交楼条件，交楼时间尚无法确定，许欣蓉的请求属事实不能履行的情形，对其诉讼请求原审法院依法予以驳回。
至于经济损失赔偿金，许欣蓉认为因盛唐公司违约，导致许欣蓉无法入住涉案房屋而产生的租金损失，为此提交了租赁合同和收据予以证实。盛唐公司认为对许欣蓉提交的租赁合同和收据的真实性、合法性和关联性均有异议，与本案无关。原审法院认为盛唐公司违约不能交付房屋与许欣蓉是否租赁房屋居住无关，该租金损失超出了盛唐公司在签订合同时可预见的范围，因此对许欣蓉的主张不予采纳。
综上，盛唐公司应当按中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计付逾期交付房屋违约金给许欣蓉，从2012年9月1日起计算至交付房屋之日止。驳回许欣蓉的其他诉讼请求。
据此，原审法院根据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十三条、第一百一十四条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，于2013年6月17日作出如下判决：一、盛唐公司在本判决发生法律效力之日起5日内向许欣蓉支付逾期交房违约金。计算本金为753871元，从2012年9月1日起按中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息计算至盛唐公司交房之日止。二、驳回许欣蓉的其他诉讼请求。本案一审诉讼费2736元，减半收取1368元，由盛唐公司负担1003元，由许欣蓉负担365元。
判后，许欣蓉、盛唐公司均不服原审判决，向本院提起上诉。
许欣蓉上诉及答辩称：1、双方《商品房买卖合同》约定的万分之五逾期交楼违约金标准是双方当事人的意思自治，原审认为过高，却没有令人信服的理由，只是简单的认为“确实过高”，而且，盛唐公司也没有提交充分的事实和证据予以证明违约金的标准过高。2、原审认定我方要求盛唐公司公司履行交楼义务、办理房屋产权证属事实不能履行的情形，存在严重错误，应予以纠正。盛唐公司履行交付房屋的义务不属于客观上的履行不能，双方的法律关系并没有因此而终止，至于房屋交付条件何时成就及交付时间的确定，属于盛唐公司必须自行解除的问题，不能因此而免除其交付房屋和办理产权证的义务。许欣蓉上诉请求：撤销原审判决，改判支持许欣蓉一审的诉讼请求。
盛唐公司上诉及答辩称：1、原审未认定本案存在不可抗力及客观情况的情形，从而作出不利于我方的结论。本案因存在违法犯罪行为，导致政府介入协调，多次召开政府牵头的协调会，责令双方按照政府协调的框架进行处理纠纷，这属于政府实施具体行为的体现。另外，施工方唆使工人聚集上访、闹事，导致工地停工，这应当属于突发性社会事件，是双方约定的不可抗力，也属于双方约定的免责事由，因此，我方不存在违约的行为。2、本案已具备交房的条件，根据《商品房买卖合同》补充协议第五点约定，只要我方取得《房屋建筑工程和市政基础设施工程备案表》，就视为具备交楼条件的约定标准，我方已经取得备案表，应具备交楼条件。3、对于发生在工地上的违法事件，我方已采取请求政府协调、向公安机关举报，向法院诉讼解决施工纠纷等各种措施努力制止妨碍交楼的情形产生，我方对该施工纠纷无任何过错，法庭应予考虑此一情形。4、原审调整逾期交楼违约金标准是正确的，本案具有特殊性，逾期交楼的责任在施工方，不在我方。盛唐公司上诉请求：撤销原审判决，改判驳回许欣蓉的诉讼请求。
经查，原审查明事实无误，本院二审予以确认。
本院二审另查明：双方签订的《商品房买卖合同》第二十一条约定：甲方应当在该商品房交付之日起210个工作日内（不超过210个工作日）到房地产登记机构为乙方办妥产权登记，并将以乙方为产权人的房地产权证交付乙方。《商品房买卖合同》附件七补充协议第六条第5点约定：双方确认第十五条规定的交楼条件为《房屋建筑工程和市政基础设施工程备案表》，就视为具备交楼条件的约定标准，只要甲方已取得备案表，就视为已具备交楼条件的约定标准。盛唐公司一审提交的《房屋建筑工程和市政基础设施工程备案表》显示，涉案翰林国际1号楼、2号楼、3号楼、4号楼竣工验收日期为2012年5月29日，勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、建设单位均出具验收合格的意见，但备案机关未出具意见，亦未加盖公章。
二审中，盛唐公司称：其已经取得了竣工验收备案表，但是表上备案机关没有盖公章，涉案楼盘消防验收、环保验收等手续还没有完善。
本院认为，本案二审争议的焦点为盛唐公司应否承担逾期交楼违约责任，以及合同约定的违约金标准应否调整的问题。结合双方的上诉、抗辩意见，本院认定如下：
一、关于涉案房屋是否具备交楼条件问题。双方合同及补充协议约定交楼条件的标准为盛唐公司取得《房屋建筑工程和市政基础设施工程备案表》，盛唐公司认为涉案房屋符合交楼标准，但盛唐公司提交的《房屋建筑工程和市政基础设施工程备案表》上没有备案机构的意见，也没有加盖备案机构的公章，盛唐公司二审中也承认涉案楼盘消防验收、环保验收等手续还没有完善，因此，盛唐公司上诉称涉案房屋已具备交楼条件，与事实不符，本院不予采纳。
二、关于盛唐公司应否承担逾期交楼违约责任问题。盛唐公司认为因施工方的原因导致涉案楼盘停工，并且政府介入协调，本案属于不可抗力，也属于社会突发性事件，其应当免责。据案卷反映，施工方与盛唐公司发生纠纷后，当地政府确实介入协调，但本案情况不符合不可预见、不可避免、不可克服的特征，不属于不可抗力的情形，也不属于社会突发性事件，故盛唐公司认为其可予免责的抗辩意见不能成立，本院不予采纳。盛唐公司未按照合同约定将符合交楼条件的房屋交付给许欣蓉使用，已构成违约，应依照合同约定承担违约责任。至于盛唐公司与施工方的纠纷，因属于另一法律关系，本案不予调处，盛唐公司认为由于施工方的原因导致其损失，应另循法律途径解决。
三、关于合同约定的违约金标准问题。根据双方的合同约定，盛唐公司逾期交楼的，每日按已付购房款万分之五的标准向买受人支付违约金，该约定是双方当事人的真实意思表示，并不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，对双方均具有约束力。本案中，盛唐公司无举证证明按照该标准计算的违约金过分高于许欣蓉因盛唐公司逾期交楼造成的实际损失，故原审将上述违约金标准进行调整，无合同和事实依据，导致处理结果不当，本院予以纠正。
四、其他问题。至本案一、二审期间，涉案商品房项目工程还未具备交楼条件，目前交楼时间无法确定。而且，双方合同约定涉案房屋的产权证应当在该商品房交付之日起210个工作日内办妥，而涉案房屋尚未交付使用，不符合合同约定的办理产权证条件。因此，原审不支持许欣蓉要求交楼、办理涉案房屋产权证的诉讼请求，并无不当，本院予以维持。至于许欣蓉要求盛唐公司赔偿其无法入住涉案房屋的租金损失问题，由于盛唐公司已按照合同约定承担了逾期交楼的违约责任，故许欣蓉再要求盛唐公司承担其租金损失，缺乏法律和合同依据，原审不予支持，亦无不当，本院予以维持。
综上所述，盛唐公司的上诉请求和理由均不能成立，不应支持。许欣蓉的上诉请求和理由部分成立，对成立部分，本院予以支持，对不成立部分，本院不予支持。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，但处理结果不当，本院予以纠正。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项、《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条的规定，判决如下：