新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）天民三初字第537号
原告：曹波，男，汉族，1972年12月1日出生。
委托代理人：洪涛，新疆同创（乌鲁木齐）律师事务所律师。
被告：唐彩平，男，汉族，1976年1月7日出生。
委托代理人：崔斌，新疆元正律师事务所律师。
原告曹波与被告唐彩平装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告曹波的委托代理人洪涛、被告唐彩平及其委托代理人崔斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告曹波诉称：2013年6月26日，原被告双方签订了装修合同，在被告施工过程中，存在多项违约行为，合同约定工程期限自2013年6月30日至2013年9月13日，被告于2013年9月28日才交工，导致所装修的小宾馆延迟15天营业，被告应当支付违约金38700元。在装修过程中，被告未能按照合同约定完全履行合同，对于被告未按合同约定标准装修部分及未履行装修部分，应当在总装修款中予以扣除，故诉至法院，要求被告支付地毯差价款6552元、给付水暖管差价款4000元、给付未完工程“消防楼梯遮雨棚工程”采购及安装费用21000元、给付未完工程“10平方米的门头装饰”采购及安装费用6000元、给付未完工程杂物间门采购及安装费用1500元、支付工程延误违约金38700元。
被告唐彩平辩称：2013年6月26日我与原告签订了装修合同，2014年4月11日我方起诉至天山区人民法院要求支付工程款及增加的工程量，后经过法院（2014）天民三初字第263号判决原告支付我方工程款59380.81元，原告不服上诉至中级法院。地毯合同中约定每平方米50元，但原告重新确定了地毯样式、价款，经过原告同意后安装宾馆使用，原告在宾馆也铺到了一年的时间，该地毯款19000元已经在上一诉讼中扣除，现在要求我方支付不合理。水暖管装到宾馆并使用了一年，使用上海产绿泉牌管子是经过原告同意的，故对水、暖管价款4000元不认可。消防楼梯遮雨棚工程我方已经做完，现在已经验收并使用�年，故不同意支付未完工程“消防楼梯遮雨棚工程”给付采购、安装产生的费用21000元。10平方米的门头装饰、采购费用，我方认可该部分工程没有做。不是我方违约，是原告存在根本违约，逾期完工14天时因为原告从合同签订起就违约，合同约定了三次支付工程款的时间及数额，到现在诉讼为止还有部分未付，故我方不同意程延误违约金38700元。
经审理查明：2013年6月26日，曹波与唐彩平签订《装修合同书》，约定由唐彩平承包曹波位于乌鲁木齐市团结路317号顺才小宾馆的装饰装修工程，“工程内容为发包人（曹波）所承包的一栋二、三楼装修；承包人（唐彩平）包工，部分包料，发包人提供部分材料；开工日期2013年6月30日，竣工日期2013年9月13日；工程造价为860000元；工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及�期，工程量变化和设计变更造成竣工日期延误，经发包人确认工期相应顺延，发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延；开工前三日，支付20%计17.2万元，工程进度过半支付40%计34.4万元，双方验收合格支付30%计25.8万元，验收合格15天之内支付全款8%，余下2%维修金，一年之内付清；由于承包人的原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金工程全费（日）3‰”，合同后附《宾馆装饰装修项目及材料做法要求表》，约定地毯1平方米50元......楼梯隔栏、消防楼梯遮雨等设施......合同签订后，唐彩平组织人员进场施工，期间，曹波于2013年6月28日支付唐彩平80000元，7月8日支付85000元，7月14日支付15000元，7月17日支付50000元，7月30日支付100000元，8月17日支付100000元，8月26日支付50000元，8月29日支付70000元，9月1日支付70000元......曹波支付唐彩平合计工程款761620元。2013年9�6日曹波为唐彩平垫付地毯款19000元。期间双方协商一致，增加暖气片工程。2013年9月28日，唐彩平施工完毕，并将工程交付曹波使用至今。2014年4月11日，唐彩平将曹波诉至本院，要求曹波支付工程款171805元及利息10308元。经本院（2014）天民三初字第263号民事案件判决曹波支付唐彩平工程款56228.5元及利息3152.31元。2014年8月20日，曹波将唐彩平诉至本院，提出上述诉讼请求。庭审中，唐彩平认可只施工了一楼至二楼的消防楼梯遮雨棚工程。经曹波申请，本院委托新疆祥瑞万和工程项目管理有限公司对顺才小宾馆消防楼梯遮雨设施的二至三楼的消防遮雨棚工程造价按合同固定价进行鉴定，2014年11月13日，新疆祥瑞万和工程项目管理有限公司做出新疆祥瑞万和价审字（2014）056号鉴定意见书，鉴定工程造价为4599.9元。鉴定意见书送达后，双方未提出异议。审理中，曹波撤回要�唐彩平给付水暖管差价款4000元、给付未完工程“10平方米的门头装饰”采购及安装费用6000元、给付未完工程杂物间门采购及安装费用1500元的诉讼请求。
以上事实有装修合同、付款明细单、民事判决书、上诉状、鉴定意见书及当事人的陈述在卷为证。
本院认为：曹波与唐彩平签订的装修合同书系双方真实意思表示，其内容不违反法律法规强制性规定，当属有效，双方应严格依约履行。合同约定装饰装修工程项目中包含消防楼梯遮雨棚的工程，涉案的小宾馆位于二、三层，该消防楼梯遮雨棚应包括一层至二层、二层至三层的两个消防楼梯遮雨棚，唐彩平只施工了一层至二层的遮雨棚，未施工的二层至三层的消防楼梯遮雨棚工程款应当予以返还。本院委托新疆祥瑞万和工程项目管理有限公司做出新疆祥瑞万和价审字（2014）056号鉴定意见书按照法律、法规和规章规定�方式、方法及步骤，遵守和采用相关技术标准和技术规范做出的鉴定意见书，本院依法作为定案依据，故唐彩平应返还曹波二层至三层消防楼梯遮雨棚工程款4599.9元，曹波主张数额有误，本院予以纠正。合同仅约定宾馆铺设的地毯价款为每平方米50元，未约定地毯的品牌、规格，曹波每日都在施工现场，其替唐彩平垫付地毯款并铺设地毯时，未对地毯的价格、品牌及规格提出异议，且顺才小宾馆已使用一年多，现曹波以唐彩平铺设的地毯不符合约定要求唐彩平支付地毯差价款6552元的诉讼请求无事实和法律依据，本院不予支持。按照合同约定，竣工时间应为2013年9月13日，工程项目及施工方式变更，可调整工程费用及工期，庭审中，双方均认可增加了添加暖气片工程，故工期应当顺延，唐彩平延期竣工15天的行为不构成违约，不应承担违约责任，对于曹波要求唐彩平�付延期交工违约金38700元的诉讼请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，判决如下：
一、被告唐彩平给付原告曹波未完工程“消防楼梯遮雨棚工程”采购及安装费用4599.9元；
二、驳回原告曹波要求被告唐彩平支付地毯差价款6552元的诉讼请求；
三、驳回原告曹波要求被告唐彩平支付工程延误违约金38700元的诉讼请求。
以上被告唐彩平应给付原告曹波款项共计4599.9元，限于本判决生效后立即一次性付清，逾期则按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案请求标的66252元，核定给付标的4599.9元，占请求标的的6.9%，案件受理费1456.3元（原告已预交1743.8元），鉴定费1000元，合计2456.3元，由原告曹波负担2286.82元，被告唐彩平负担169.48元。剩余案件受理费287.5元由本院退还原告曹波。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院。
审 判 长 曹 玮
人民陪审员 杨 毅
人民陪审员 阴小丽
二〇一四年十二月九日
书 记 员 王 颖