河北省南宫市人民法院
民 事 判 决 书
（2016）冀0581民初976号
原告河北硕宇房地产开发集团有限公司，住所地：邢台市桥西区钢铁北路消防科技综合楼四楼，统一社会信用代码：911305005590916953。
法定代表人史布阳，该公司董事长。
委托代理人王振海，河北兴天律师事务所律师。
委托代理人郭科，该公司工程师。
被告邯郸市第四建筑安装有限公司，住所地：邯郸市复兴区建设大街146号，统一社会信用代码130400000040512。
法定代表人裴海斌，该公司董事长。
委托代理人乔秋霞，河北德力律师事务所律师。
委托代理人李海鹏，河北十力律师事务所律师。
原告河北硕宇房地产开发集团有限公司(以下简称:硕宇公司)诉被告邯郸市第四建筑安装有限公司(以下简称:邯郸四建)建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年7月7日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告硕宇公司的委托代理人王振海、郭科，被告邯郸四建的委托代理人乔秋霞、李海鹏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告硕宇公司向本院提出诉讼请求：依法要求解除原、被告双方2014年5月31日所签订的《建筑施工合同》，赔偿原告经济损失300万元（保留进一步追要损失的权利），诉讼费由被告承担。事实与理由：2014年5月31日，原、被告双方就南宫兰德花园项目工程的建筑、装饰、安装任务签订建筑施工合同，按照合同的约定，被告方为原告建设3栋11层住宅楼、地下停车位、商业门市，原告方按照合同所订的价款，依据实际建筑面积为被告结算工程款，合同所定开工日期为2014年6月5日，竣工日期为2015年8月8日，合同履行过程中，原告已履行了合同确定的权利义务，但被告违反合同规定，多次造成停工，该项目工期已严重滞后将近10个月，造成原告方不能按期向业主交房，给原告已造成巨大经济损失。最近，该工程项目所剩扫尾工程，被告方既不施工，又不让原告另找施工队伍施工，造成该工程处于停工状态，令人痛心的是被告方毁坏已完成的工程项目，致使合同无法在履行下去，合同目的不能实现，为此，原告诉至法院，要求支持其诉讼请求。
原告硕宇公司为证明其主张，向法庭提交证据如下：
1、建筑施工合同一份。
2、2＃、3＃、4＃楼及地下停车位和商业门市的拨款申请，证实工程的进度，说明被告未按顺延后的工期履行合同。
3、商品房买卖合同一份。
4、工程投资单据190张。
5、2＃、3＃、4＃楼客户情况表各一份。
被告邯郸四建未提交书面答辩，庭审中辩称，原告要求解除《建筑施工合同》诉讼请求，不符合《河北省建设施工合同》中16.2项约定的解除条件，因此，应驳回原告要求解除合同的诉讼请求，并责令原告继续履行合同。在履行合同过程中，被告并不存在违约或过错行为，因此其不应承担任何赔偿责任。原告所诉事实不符，双方签订的两份合同，合同约定的开工日期是计划开工日期，实际4#楼是2014年9月2日开工，3#楼是2014年12月9日开工，2号楼是2014年12月9日开工，与原告所述事实不符。合同约定的计划竣工时间是2015年7月22日，实际竣工时间因为在履行合同过程中，双方已对施工期限进行了变更，所以该竣工期限不再使用。中途停工的原因主要是，根据有关部门的规定及原告方没有按照合同约定支付工程进度款造成工期的顺延，这一事实与原告诉称的不一致。原告要求解除施工合同没有事实根据和法律依据，要求赔偿经济损失没有事实根据及法律依据，同时，被告要求原告继续履行合同，依法裁定驳回原告的诉讼请求。
被告邯郸四建为证明其主张，向法庭提交证据如下：
1、2014年5月31日和2014年7月10日签订的两份建筑工程施工合同，证明被告已按照合同约定进行了施工，没有违约责任及情形。
2、中标通知单，证明2014年7月10日签订施工合同的依据。
3、开工通知3张，证明实际开工日期，被告按期施工，没有违约。
4、工期顺延证明，证明工期顺延的天数是经监理方和原告同意的，被告没有违约。
5、监理日志，证明被告停工是监理方许可的，被告没有违约。
6、硕宇地产工程拨款申请单附件22份，证明被告已完成的工程量，证明工程完工的时间及原告应拨付工程进度款的时间（根据合同的约定）。同时证明被告已完成的工程量的工程进度款应该是31956720元。
7、被告收到原告拨付的工程进度款实际拨付23400446元，尚有8556274元工程款至今未拨付，导致工程无法正常施工。
8，2、3、4#楼检测报告，证明工程合格，被告没有违约情形。
9、催要工程进度款确认单5份，证明被告依据约定向原告催要工程进度款这一事实，至今原告没有给付，被告没有违约行为。
经审理查明，2014年5月31日原告硕宇公司作为发包方(甲方)与被告邯郸四建作为承包方(乙方)遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，将南宫兰德花园项目工程的建筑、装饰、安装工程由承包方施工，双方就工程承包事项协商一致，签订《建设施工合同》一份，（双方约定：在政府招标过程中签订的任何文件、文字、协议合同如果有与本协议有冲突之处均以本合同为准）。该合同约定主要内容为：工程名称：南宫兰德花园1＃、2＃、3＃、4＃住宅楼、商业门市、地下车位。工程地点：南宫市育才路西侧。工程结构：3栋11层剪力墙、商业框架、6＋1砌体结构。总建筑面积：建筑面积暂定40138.21㎡，三栋11层住宅楼建筑面积25508.97㎡，地下车库6391.46㎡，商业建筑面积2490.08㎡，小计34390.11㎡。6＋1砌体结构5748.1㎡。按实际面积据实结算。承包内容为：施工图纸图纸会审记录内容包含的全部土建工程，给排水、采暖、电气、通风、消防的全部内容及其弱电预埋（不含电箱）。付款及结算方式：主体建筑面积计算规则依据按GB/T5035-2010《建筑工程建筑面积计算规范》进行计算。承包单价：本合同小高层、地下车库、商业部分，采用固定价格大包干结算单价按施工图建筑面积人民币1290元每平方米计算。付款方式为：1、主体部分：小高层、主体五层封顶后付总价款的24%，主体结构封顶后付总价款的14%，二次结构完成后付总价款的15%，主体验收合格后十日内拨付总价款的5%。装修期间拨付总工程款的30%，根据实际工程进度，按月支付。竣工初验合格后拨付至工程合同价款的95%，在完成竣工备案验收且将完善的竣工资料移交甲方和有关部门并待工程结算双方确认后，把剩余款额及调整价款扣除总结算价的3%（作为质量保证金）后，14个工作日内支付给乙方；非乙方原因影响竣工备案，但乙方将完善的竣工资料移交甲方和有关部门并完成相关手续办理后，不影响竣工结算及工程款支付。2、地库部分：地库封顶后拨付该地库合同价款的65%，防水、二次结构和砌体、回填土等完工且具备初装修条件后拨付该合同价款的13%，装修及安装期间共拨付该合同价款的10%。竣工初验合格后拨付至工程合同价款的95%，在完成竣工备案验收且将完善的竣工资料移交甲方和有关部门并待工程结算双方确认后，把剩余款额及调整价款扣除总结算价的3%（作为质量保证金）后，14个工作日内支付给乙方；非乙方原因影响竣工备案，但乙方将完善的竣工资料移交甲方和有关部门并完成相关手续办理后，不影响竣工结算及工程款支付。3、砖混结构、框架结构商业部分主体封顶后拨付该项工程款的60%，防水、二次结构和砌体、回填土等完工且具备初装修条件后拨付该合同价款的15%，装修及安装期间共拨付该合同价款的15%。竣工初验合格后拨付至工程合同价款的95%，在完成竣工备案验收且将完善的竣工资料移交甲方和有关部门并待工程结算双方确认后，把剩余款额及调整价款扣除总结算价的3%（作为质量保证金）后，14个工作日内支付给乙方；非乙方原因影响竣工备案，但乙方将完善的竣工资料移交甲方和有关部门并完成相关手续办理后，不影响竣工结算及工程款支付。进度款的结算，乙方进度款按第三部条“承包单价及计量”进行支付，按付款进度由项目经理提交已完工程量验收单，甲方在二个工作日内进行验收；甲方项目经理在接到乙方申报的已完成工程验收单后，必须组织有关人员对乙方已完成的工程量进行质量检查，评定出质量结果。在二个工作日内对乙方的工程质量进行验收；甲方对乙方完成的工程量按进度进行验收核准后，开具结算书，由甲方项目经理核实签收后，方可作为支付依据，工程进度款在五个工作日内付清。工期管理：服从建设单位及监理甲方的工期安排，工作时间按现场项目部规定执行。具体开工日期为2014年6月5日，竣工日期为2015年8月8日。乙方自进场具备施工条件签订双方认可的进度协议，施工中严格按合同执行，以总工期为标准。每延误一天，对乙方罚款2000元。进度控制节点如下：（1）、2014年8月25日地下混凝土分部工程完工。（2）、2014年11月10日主体工程完工。（3）、2014年12月30主体（含二次结构、砌筑、烟道）完工。（4）、2015年5月5日装饰装修工程完工。（5）、2015年6月5日安装工程完工。（6）、2015年6月30日门窗安装完工（7）、2015年8月8日竣工验收完工。违约责任：1、合同签订后，不经双方协商同意，不得随意变更或解除，如乙方不经甲方同意，单方解除或变更合同时应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失。2、如乙方原因造成中途停工中途退场乙方在5日内必须无条件退场，已发生的工程款，按合同约定的85%退还，如给甲方造成损失，在工程款结算中扣除。3、如果工程款不到位造成乙方不能正常施工，甲方支付乙方机械设备租赁费及施工人员的工资及乙方该工程款的3%违约金。
该合同签订后，2014年7月8日招标代理机构河北博泽招标咨询有限公司及招标单位硕宇公司向中标单位邯郸市四建筑发出编号为工程南交建2014019号中标通知书，2014年7月10日发包人硕宇公司与承包人邯郸四建签订《河北省建设工程施工合同》一份。该合同约定主要内容为：工程名称：南宫兰德花园，工程地点：南宫市育才路西侧。工程内容：2＃、3＃、4＃住宅楼、商业门市、地下车位。承包范围为施工图纸包含的全部土建工程，给排水、采暖、电气、通风、消防的全部内容及其弱电预埋管线。合同工期，计划开工日期2014年7月31日计划竣工日期2015年11月22日。工期总日历天数480天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。合同价款46710877元。组成本合同的文件及有先解释顺序按本合同第二部分通用条款第1.2.2款（即按本合同通用条款执行）的规定。进度款的支付以形象进度为准,具体为:地库封顶后拨付地库合同价格65%,主楼进度5层封顶后付总价款的24%,主体封顶后付总价款14%,二次结构完成后付总价款的15%,主体验收合格后付总价5%,装修期间付总款的30%,按实际进度支付,初验合格后付合同总价款95,完成备案后付至总价款的97%。合同价款的3%作为质量保证金，期满二年返回2%，期满5年返还1%。合同签订后，原告通知被告已具备施工条件进场施工。于2014年9月1日通知被告4＃楼及地下车库Ａ至Ｄ轴施工；2014年10月1日原告通知被告2＃楼工程施工。2014年12月7日原告通知被告3＃楼工程施工。被告组织工程施工人员和施工设备按原告通知进行施工。被告具体施工进度及申请表中显示的原告应拨付工程款具体如下：2014年12月15日，兰德花园项目4＃五层封顶，工程款合计2625606元；2015年1月27日2＃楼五层封顶工程款合计2627822元；2015年1月29日4＃楼主体封顶工程款合计1531603元；2015年2月3日，地下车库封项工程款合计5318898元；2015年4月28日，3＃楼五层封顶工程款合计2623538元；2015年4月29日，2＃主体封顶工程款合计1532896元；2015年5月18日，4＃楼二次结构完成工程款1627072元；2015年6月4日，4＃主体验收已完成，工程款547000元；2015年6月8日，5＃楼商业封顶，工程款1345320元；2015年7月13日，2＃二次结构砌筑完成，工程款1642389元；2015年7月13日，3＃主体封顶（6月25日），工程款1530397元；2015年7月13日4＃楼内墙抹灰外墙保温完成、塑钢窗框安装60%，工程款1094002.5元；2015年8月18日，2＃楼主体验收已完成，工程款547463元；2015年9月10日，地下车库二次结构、回填土完工，工程款1063779元；2015年9月10日，4＃楼给排水、消防窗安装、外墙腻子完成，工程款1094002元；2015年9月19日，3＃楼二次结构完成，工程款1639711元；2015年9月22日，2＃楼内墙抹灰工程款1094926元；2015年9月22日，商业二次结构完成，工程款336330元；2015年10月24日，3＃主体验收完成，工程款546570元；2016年3月15日，3＃内墙抹灰完成，工程款1093140元；2016年3月15日，商业楼内墙抹灰完成，工程款224220元；2016年3月15日，车库内墙抹灰完成，工程款270036元，以上22项共计应拨付工程款31956720元。
原告已支付工程款数额，具体如下：2014年12月24日支付工程款2625600元;2015年2月9日支付工程款4159425元;2015年2月15日支付工程款2000000元;2015年2月17日支付工程款2000000元;2015年5月5日，支付工程款800000元;2015年5月13日，支付工程款100万元;2015年5月15日，支付工程款50万元;2015年6月29日，原告支付工程款(代付钢筋款)50万元;2015年6月30日，原告给付承兑汇票200万元;2015年7月23日，原告给付承兑汇票100万元;2015年8月3日，原告支付工程款50万元;2015年8月7日，原告给付承兑汇票150万元;2015年9月25日，原告给付承兑汇票100万元;2015年10月13日，原告支付工程款25万元;2015年10月23日，原告支付工程款150415元;2015年11月4日，原告给付承兑汇票30万元;2015年11月18日，原告支付工程款16万元;2015年12月24日，原告支付农民工工资转信访办250万元;2016年3月21日，原告支付工程款20万元;2016年4月1日，原告支付工程款12.5万元;2016年4月15日，原告支付工程款13万元,以上共计支付23400446元。
根据双方签字认可的”硕宇地产工程拨款申请单附件”，截止2016年5月15日原告应支付被告工程进度款31956720元，原告已实际已支付被告工程进度款23400446元，尚有工程进度款8556274元未支付。
工期顺延时间：2014年11月6日至11月12日因亚太经合组织会议停工6天；2015年5月11日至2015年5月22日监管部门要求停工12天；2015年8月24日至2015年9月4日因70周年纪念活动停工12天；原、被告双方予以认可，原告对被告称2015年6月9日因工程款未到位工期顺延50天；2015年9月8日因工程进度款未到位工期顺延至今，是因原告没有按进度款支付工程款造成的不予认可。
审理过程中，2016年9月2日经双方协商同意，被告所承建的原告开发的2＃、3＃、4＃楼、商业门市及地下车库，已完成工程量及工程款、未完成工程量及工程款，委托有相应资质的鉴定机构进行鉴定（鉴定费原、被告各半承担），鉴定报告出来后，双方核对已完工程的工程款支付数额,确定原告所欠被告工程款数额及履行保证金退还数额,就该款项的支付双方协商解决。在委托评估期间，于2016年9月18日原、被告经协商达成如下意见：原告将兰德花园小区拾套楼房抵顶被告工程款4573825元，于2016年9月23日将两套楼房登记备案到被告指定的名下，自2016年9月23日起剩余捌套每半月登记备案一套。被告承建原告兰德花园小区4＃楼剩余工程、2＃、3＃楼地暖工程机室外网管配套工程，被告同意原告另行安排他人继续施工。如原告不按约定登记备案被告有权制止施工。现已登记备案两套,被告承建原告兰德花园小区4＃楼剩余工程、2＃、3＃楼地暖工程机室外网管配套工程，原告已安排他人施工。2016年10月28日鉴定单位河北艺纬格工程造价咨询有限责任公司作出《工程造价鉴定意见书》，南宫市兰德花园小区2＃、3＃、4＃楼、商业门市及地下车库工程鉴定金额为43538480元，已完成工程鉴定金额35992132元，未完成工程鉴定金额7548049元。鉴定结果出来后，经双方协商未达成一致意见。
上述事实，由原、被告陈述及其提交的证据材料在卷佐证，经庭审质证，本院予以确认。
本院认为,原、被告双方分别于2014年5月31日签订了《建筑施工合同》和2014年7月10日《河北省建设工程施工合同》，两份合同的实质性内容工程价款工程量工期等不一致。被告认为应适用《最高人民法院关于审理建筑工程施工合同纠纷适用法律问题的解释》第21条的规定，应以2014年7月10日的合同结算工程款，原告认为应以2014年5月31日的合同结算工程款。《最高人民法院关于审理建筑工程施工合同纠纷适用法律问题的解释》的法律依据，是《中华人民共和国招投标法》第46条的规定，适用范围是依法进行招投标并根据中标文件签订的建设工程施工合同。直接发包的即议标的项目不再解释调整之内。2014年5月31日签订的施工合同，签订时间在中标之前,2014年7月10日双方签订的合同，是虚假的招投标，违反了《中华人民共和国招投标法》第43条的规定，在确认中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性的内容进行谈判。依法必须进行招投标的项目,投标人违反本规定与投标人就投标价格、投标方案进行谈判的行为影响中标结果的中标无效。2014年5月31日双方签订的合同是双方当事人的真实意思表示，内容合法有效，应受到法律保护。双方应以该合同约定履行其义务。双方签字认可的实际履行的拨付工程进度款申请表也是按该合同的价格申请拨付的.双方在鉴定之前一致同意按2014年5月31日签订的合同作为鉴定工程款依据。双方约定的开工日期为2014年6月5日，竣工日期为2015年8月8日，但双方没有按合同约定的开工日期开工，实际开工日期分别为2号楼2014年10月2日，3号楼2014年12月8日，4号楼2014年9月2日。双方对竣工日期及进度控制节点没有补充约定。根据开工日期的推移按双方约定的总工期计算，该工程应在2016年4月8日全部竣工，被告至今未完工。原告没有在拨付款节点按约定全额支付应支付的工程款，致使该工程未能按约定时间完工。原告解除合同的理由不充分。基于本案的具体情况应以解除双方签订的施工合同为宜，原告提供的证据商品房买卖合同及客户情况表不能证实原告遭受损失120万元，原告提供的为该工程投入资金4818万元以证明利息损失200万元，该投入系原告正常经营之需，其利息损失并非被告造成。因此，原告要求被告赔偿损失300万元的诉讼请求，于法无据，本院不予支持。因此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《中华人民共和国合同法》第九十四条第五项、第九十八条的规定，判决如下：
一、解除2014年5月31日原告河北硕宇房地产开发集团有限公司与被告邯郸第四建筑安装有限公司签订的《建筑施工合同》。
二、驳回原告河北硕宇房地产开发集团有限公司的其他诉讼请求。
本案案件受理费30800元，由原告河北硕宇房地产开发集团有限公司负担15400元，被告邯郸第四建筑安装有限公司负担15400元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省邢台市中级人民法院。
审 判 长 焦勇智
审 判 员 李春广
人民陪审员 苗振东
二〇一六年十二月六日
书 记 员 彭英政