.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院p t ” > 民 事 判 决 书（2017）宁0202民初3517号原告：柳旭然，女，1975年10月17日出生，汉族，无业，住大武口区。委托诉讼代理人：马辉功，宁夏瀛智律师事务所律师，一般授权代理。被告：石嘴山市众安房地产开发有限公司，住所地位于大武口区世纪大道南706号。法定代表人：周军峰，系石嘴山市众安房地产开发有限公司总经理。委托诉讼代理人：张剑，宁夏致和律师事务所律师，特别授权代理。原告柳旭然诉被告石嘴山市众安房地产开发有限公司(以下简称众安房地产公司)商品房销售合同纠纷一案，本院于2017年10月16日立案，依法由审判员李海容适用简易程序公开开庭进行了审理，原告柳旭然的委托诉讼代理人马辉功,被告石嘴山市众安房地产开发有限公司的委托诉讼代理人张剑到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出的诉讼请求：1.请求依法判令被告协助原告办理大武口区某某小区**室产权登记证书；2.判令被告支付原告逾期办理产权登记违约金31683.95元；3.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2012年9月15日，原、被告双方签订了一份《商品房买卖合同》。合同约定，被告将其开发的某某小区**号房屋预售给原告。合同约定房屋单价为每平方米2608元，交付的期限为2013年6月30日前。相应的双方还就付款方式、交付使用条件、违约责任、争议解决方式等权利义务进行了相应的约定。合同签订后，原告即按照合同的约定支付了全部购房款320132元。2013年10月1日，被告在没有取得相应备案、使用证及报告书的情形下，向原告”交付”了房屋。后因被告未取得《新建住宅交付使用证》等证件，不符合办理房屋产权登记的条件，原告请求被告承担逾期办证的违约责任，但被告拒绝承担相应的违约责任。综上，原告为维护自己的合法权益，特诉至法院，望判如所请。被告众安房地产公司答辩称：一、根据最高人民法院关于商品房买卖合同第十八条之规定，造成本案延期办证并非系出卖人的原因。首先是房屋登记部门擅自提高法定办证标准，造成被告于2016年1月27日才办理了涉案房屋总证并开始分户办证。根据房屋登记办法第三十条规定：”因合法建造房屋申请房屋所有权初始登记的，应提交以下材料：1、登记申请书；2、申请人身份证明；3、建设用地使用权证明；4、建设工程符合规划的证明；5、房屋已竣工的证明；6、房屋测绘报告；7、其他必要材料。”而政府房屋登记部门擅自提高登记标准，就上述第5项”房屋已竣工的证明”上升到”工程竣工验收备案”的行政登记完成。被告建设的涉案房屋已经于2013年8月完成，建设方、施工方、监理方、物业方共同竣工验收合格的程序并向物业公司移交了前期物业，符合房屋已竣工的条件，但仅仅一个综合竣工验收的行政备案时间，就耗时两年多，并在2015年底取得备案，截止2016年1月27日才取得房屋总证，使得被告未能按照合同约定的时间为原告办证。其次是因政府行为导致涉案房屋土地变更规划，至2015年10月才得到石嘴山市规划局的行政确认，才具备房屋登记办法第四项”建设工程符合规划的证明”的条件。2010年11月2日，石嘴山市政府常务会议纪要决定：为了提高商务总部经济区的土地综合利用率，同意取消环湖路延伸段和山海路两侧原规划50米宽的绿线，该土地性质调整为建设用地。因该决定，土地规划发生变化，在规划确认时，又因规划导致涉案地块与相邻土地使用权人范围、面积发生交叉及重新确定土地出让金等等一系列问题，直至2015年9月，石嘴山市规划部门才出具了符合规划的确认书，而该建设工程规划核实确认书是在建设工程规划变更确认后出具的，该确认书是建设工程规划条件和规划许可内容进行核实的规划管理活动，也是办理涉案房屋初始登记需要的材料之一。因此，导致被告办理房屋总证严重延迟。二、原、被告之间的房屋买卖合同系双方真实意思表示，内容合法、有效，双方应严格履行，原告按时向被告支付了全部房款，被告也如期交付了涉案房屋，双方均已履行了各自的主要合同义务，涉案房屋交付至2016年1月27日未办理房屋产权登记，违反了双方合同第十三条第一款之约定，但合同中对违约金或者违约金的计算标准并无约定。综上所述，涉案房屋造成延期办证的原因不在于被告，同时，原、被告所签订的合同并无违约金的约定，本案并不适用最高人民法院关于商品房买卖合同第十八条的相关规定。本院经审理认定事实如下：2012年9月15日双方签订《商品房买卖合同》，约定原告以每平米2608元的价格购买被告开发的位于大武口区某某小区**号房屋，2013年6月30日前交付房屋，房款总额320132元，房屋交付后365天内双方应当共同申请房屋所有权转移登记。被告于2012年9月15日向原告出具金额为127000元的发票一张、金额为191515元的发票一张，于2013年10月1日向原告出具了1617元的发票。被告于2013年10月1日向原告交付了房屋。被告于2016年1月28日在石嘴山日报上公告，告知涉案房屋可以办理产权登记事宜，被告于2016年5月初通知原告办理房屋产权登记。以上事实有原告向法庭提交的以下证据证明：证据一，《商品房买卖合同》1份、《商品房买卖合同补充协议》1份；证据二，销售不动产统一发票3张。被告向法庭提交的证据有：证据一、石嘴山市大武口区地名办地名变更单1份、工程验收资料1份、工程竣工验收备案表3张、产权交易所办证提示单1张、房屋房产证总证2张；证据二、石嘴山市政府常务会议纪要1份、石嘴山市规划局规划图2份、石嘴山市星瀚市政产业集团有限公司关于办理府佑水香项目中石嘴山市第二十八小学和派出所建设用地权属请示1份、石嘴山市土地储备中心文件1份、关于解决府佑水香北区6128㎡宗地及转让技术手续及土地出让金请示1份、建设工程规划核实确认书1份；证据三、石嘴山市住房和城乡建设局通告1份、2016年1月28日石嘴山日报复印件1份。对于原、被告提交的以上证据本院予以确认并在卷佐证。本院认为，当事人应当全面履行合同义务，违约应承担违约责任。本案原、被告双方约定在房屋交付后365天内共同申请办理房屋产权登记，因被告未能办理总证，导致未能在约定时间内给原告办理房屋产权登记，被告应当承担违约责任。因双方未约定违约金的具体数额或违约金计算方式，被告应当以原告交纳的购房款为基数，按照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准，按照双方合同约定及被告办理大证及通知原告办证的时间支付违约金，考虑案件的情况，本院按最低标准即基准利率上浮30%计算违约金。被告陈述涉案房屋现可以办理产权登记证书，故原告要求被告协助办证的诉讼请求本院予以支持。综上所述，对于原告要求被告支付逾期办理产权登记违约金的诉求，本院依照查明的案件事实，依法支持26577.18元〔320132元×4.75%/年÷12月/年÷30天/月×484天×（1+30%）,自2014年10月1日至2016年1月28日〕。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条第一款第（一）项、第二款之规定，判决如下：被告石嘴山市众安房地产开发有限公司于本判决生效后十五日内协助原告柳旭然办理大武口区某某小区**号房屋的权属证书；被告石嘴山市众安房地产开发有限公司于本判决生效后五日内向原告柳旭然支付逾期办理产权登记违约金26577.18元。如果义务方未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费592元，减半收取计296元，由原告柳旭然负担46元，被告石嘴山市众安房地产开发有限公司负担250元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于石嘴山市中级人民法院。审判员李海容二○一七年十月十八日书记员张嫒