浙江省乐清市人民法院
民 事 判 决 书
（2016）浙0382民初6477号
原告：福建大翔石材工程装饰有限公司，住所地：福建省泉州市惠安县崇武镇龙西工业区，统一社会信用代码：91350521570996735D。
法定代表人：曾华成。
委托代理人：叶思慧，浙江杭天信（乐清）律师事务所律师。
被告：唐荣建，男，1964年10月19日出生，汉族，住浙江省乐清市。
被告：陈晓萍，女，1964年7月9日出生，汉族，住浙江省乐清市。
原告福建大翔石材工程装饰有限公司与被告唐荣建、陈晓萍建设工程合同纠纷一案，于2016年7月12日向本院提起诉讼。本院同日受理后，原告申请对涉案房产因原告提供石材并进行装饰装修而增加的价值进行鉴定，对外墙、未完工的围墙、堆放在房屋里面及院子里用以装饰装修的石材予以证据保全，对涉案别墅外墙、围墙装饰装修对已完成的工作量占总工作量的比例进行鉴定，本院依法进行了证据保全，并委托浙江明业项目管理有限公司进行了鉴定，后适用简易程序于2016年10月11日公开开庭进行了审理。原告福建大翔石材工程装饰有限公司的委托代理人叶思慧到庭参加诉讼，被告唐荣建、陈晓萍经本院依法传唤无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。
原告福建大翔石材工程装饰有限公司起诉称：2013年4月18日，被告唐荣建因位于坐落在乐清市城南街道上海花园荷花苑-68幢别墅外墙、围墙装饰工程的需要，与原告签订一份《合同书》，由原告负责供应市场及工程的安装。合同约定所选用的市场为进口黄绣石，原告负责安装工程，其安装的钢材不锈钢（8#槽钢、5#角铁）干挂件及其他的安装附属配件均达国标，原告按被告唐荣建确认的石材图纸样式的规格要求进行加工制作。另约定，原告将加工后的成品的石材送至被告唐荣建指定的工地，被告唐荣建指定专人验收后，视为货物已交付，装卸费用由原告承担。并约定合同包干总价款为人民币180万，自合同签订后5日内，被告唐荣建需向原告支付合同总价款的30%作为预付款，即54万元，原告将工程安装至三分之一时，被告须向原告支付合同总价款的30%，即54万元，原告将工程安装至三分之二时，被告应付至该合同总价款的30%，即54万元，合同竣工验收后，被告应付至总工程量的95%工程款给原告，待工程验收后一个月内，被告应将剩余的5%工程款付清，如果被告在竣工一个月内未作出验收答复，视为验收合格。双方进行按实结算，余款一次性付清。同时合同约定被告若迟延付款，按迟延支付货款的日万分之三向原告支付违约金。后因被告持续拖欠工程款，2015年1月5日，双方重新签订补充按时付款合同一份，合同确认截至2015年1月5日，原告已完成近90%的总工程量，被告应支付原告162万元，但被告仅支付70万元，属被告违约在先，导致后期工程无法进行的情况。双方约定被告需再支付原告5万元，款支付后原告保证工程队进场；被告支付5万元后，原告根据主体余下围墙所需的10%工程材料全部进场，原告工程队进场施工10天后，被告需再次支付原告15万元，2015年春节前再付10万。剩余80万元分两期付清，第一期为2015年6月付30万，第二期为2015年10月付50万元，同时约定，若被告迟延支付货款，原告有权停止施工。上述合同签订后，被告向原告支付了5万元，原告按约将工程全部材料进场并开始施工，但被告拒不按约支付剩余款项，且原告多次催促被告提供混凝基础浇灌，要求被告提供剩余工程10%的围墙施工条件，但被告迟迟不予提供，其行为构成严重违约，根据《合同法》的相关规定，被告应向原告支付装修装饰款并承担违约责任。被告陈晓萍与被告唐荣建系夫妻关系，涉案房产系俩被告共有房产，与原告的装饰装修关系发生在其夫妻关系存续期间，因此，根据《婚姻法》相关规定，俩被告应共同向原告偿还装饰装修款并承担违约责任。另据原告了解，涉案房产已于2016年7月5日被告乐清法院拍卖，拍卖款为915万元，根据相关法律规定，原告对涉案房产的拍卖价款中因原告的装饰装修行为而增加价值的范围内享有优先受偿权，现原告诉至法院，请求判令：1、俩被告共同支付原告提供石材及装饰装修工程款87万元并支付违约金（计算至2016年7月11日为233937元，自2016年7月12日起至履行完毕之日止以87万原为基数按日利率万分之三计算）；2、原告在原系俩被告共同所有的坐落在乐清市城南街道上海花园荷花苑-68别墅的拍卖价款中因原告提供石材并进行装饰装修而增加价值的范围内优先受偿；3、俩被告承担本案诉讼费等原告为实现诉讼目的所支付的一切相关费用。后原告变更第1项诉讼请求，要求俩被告共同支付工程款1026949元并支付违约金（以1026949元为本金按每日万分之三的利率从2015年1月20日计算至实际履行完毕之日止）。
被告唐荣建、陈晓萍未提交答辩状。
经审理查明：俩被告系夫妻关系。2013年4月18日，原告与被告唐荣建签订《合同书》，约定被告因装修上海花园别墅的外墙和围墙，由原告供应石材并安装，合同包干总价180万元，若被告迟延付款，按迟延支付货款的日万分之三向原告支付违约金。后被告唐荣建仅支付工程款70万元，因被告唐荣建未能按约支付工程款，双方于2015年1月2日再次签订《合同书》，对付款时间进行了调整，被告需再支付原告5万元，款支付后原告保证工程队进场；被告支付5万元后，原告根据主体余下围墙所需的10%工程材料全部进场，原告工程队进场施工10天后，被告需再次支付原告15万元，2015年春节前再付10万，剩余80万元分两期付清，第一期为2015年6月付30万，第二期为2015年10月付50万元，并重新约定了违约金，被告依据合同条款如迟延支付货款，原告有权停止施工，原告如迟延工程安装，应按照工程款的日千分之三向被告支付违约金。合同签订后，被告唐荣建于2015年1月20日支付了5万元就无法继续付款。
另查明，因被告唐荣建、陈晓萍在本院有案件被执行，本院执行局对该房产及已进场的大理石进行了评估，评估总价为1013.27万元，后进行了司法拍卖，以915万元的价格拍卖成功。
本院依法委托浙江明业项目管理有限公司对原告已完成的工作量占总工程量的比例、原告提供的石材并进行装饰装修而增加的价值进行鉴定，鉴定意见为原告装饰装修的总造价为1776949元，提供的石材及装饰装修增加的价值为1776949元。
以上事实由营业执照、被告户籍证明、补发婚姻登记证审查处理表、房屋权属登记信息查询证明、《合同书》两份、司法拍卖网页打印件、浙江明业项目管理有限公司司法鉴定材料及原告庭审陈述等为凭。
本院认为，原、被告签订的两份《合同书》系双方当事人的真实意思表示，未违反法律法规的强制性规定，合法有效。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案原告已按合同约定履行了主要义务，而被告唐荣建未能及时支付工程款，故原告要求被告支付已完工工程款1026949元的诉请，本院予以支持。利息从应付工程价款之日计付，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。因被告最后一笔款是2015年1月20日支付，原告要求从2015年1月21日起计算利息本院予以支持，但双方在补充合同中并没有约定利息的计付标准，故应按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。原告为被告唐荣建装饰装修添附于俩被告共同所有的房屋之上，装饰装修发生在俩被告夫妻关系存续期间，故原告要求俩被告工程支付工程款及利息的诉请，本院予以支持。原告装饰装修工程款为1026949元，涉案房产司法评估价值为10132700元，装饰装修占房屋总价值的比例为10.135%，而房屋最后拍卖的成交价为910万元，拍卖款中相应的装饰装修的价值应为922285元，故原告应在922285元的范围内享有优先受偿权。鉴定费13860元，由俩被告负担。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第二百八十六条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条、《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国婚姻法＞若干问题的解释（二）》第二十四条之规定，判决如下：
一、被告唐荣建、陈晓萍于本判决生效后十五日内向原告福建大翔石材工程装饰有限公司支付工程款1026949元、鉴定费13860元及逾期付款利息损失（以1026949元为基数，自2015年1月21日起按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算至实际履行之日止），款交本院民一庭转付。
二、原告福建大翔石材工程装饰有限公司在乐清市城南街道上海花园荷花苑-68别墅的拍卖价款中优先受偿922285元。
三、驳回原告福建大翔石材工程装饰有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费15562元，减半收取7781元，由被告唐荣建、陈晓萍。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于温州市中级人民法院。
审 判 员 林 明
二〇一六年十一月十八日
代书记员 胡晓文