河南省开封市祥符区人民法院
一 审 民 事 判 决 书
（2015）祥民初字第01645号
原告开封市黄河钢结构有限公司。
法定代表人朱建新，任总经理。
委托代理人徐闯，河南世纪行律师事务所律师，代理权限为特别授权。
委托代理人张利明，河南世纪行律师事务所律师，代理权限为特别授权。
被告河南省矿山起重机有限公司。
法定代表人崔培军，任董事长。
委托代理人崔国强，男，汉族，代理权限为特别授权。
原告开封市黄河钢结构有限公司与被告河南省矿山起重机有限公司买卖合同纠纷一案，于2015年10月9日向本院起诉。本院受理后，依法组成合议庭向被告送达了起诉状副本、应诉通知书、举证通知书及开庭传票。于2015年12月28日、2016年1月4日两次公开开庭进行了审理，原告委托代理人徐闯、被告委托代理人崔国强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告开封市黄河钢结构有限公司诉称，2014年11月29日，原告与被告签订工矿产品起重机买卖合同，合同金额1905800元。原告按合同约定于2014年12月5日将首付款540000元付给被告，而被告却违约不发货。原合同第11条规定“合同生效后首付款54万元，货运到买方现场后支付10.58万元（运输、安装、检测费），安装调试完毕取证后买方支付126万元”。原告首先履行义务，而被告在收到首付款后，应发货履行自己的义务时确提出要将全部货款付清后才能发货。经原告多次与协商，被告始终违约，原告无奈只好提前支付了全部的货款。而被告于2015年5月底才开始将部分起重机运至原告，投入少数人员故意拖延安装工期。2015年8月5日，被告在货物仍未发完的情况下，擅自要求追加工程安装费用，并已停工向要挟，以迫使原告同意。被告明知原告急需该批设备的重要性，单方多次违约，给原告造成了较大经济损失。原告依合同第12条合同解除的条件，解除对本合同后续部分的执行。请求人民法院依法判令1、被告退还原告货款540748元，支付因被告违约给原告造成的经济损失231000元，支付违约金381160元。诉讼费由被告承担。
被告河南省矿山起重机有限公司辩称，被告并没有违约，不承担违约金，按照原告是分3次付清了70%的余款，原告以自己的交付款项的行为已经做出合同的变更；被告方没有违约就不存在经济损失和违约金；合同应当继续履行，不存在退还原告货款的问题。2015年5月16日，崔国强打入原告法人朱建新账户60000元的安装款，安装款是被告公司打给崔国强的，是为了方便被告公司的员工进行安装，后来原告没有给被告的工人，原告将此款自行组织人员进行安装，没有把60000元返还给被告。60000元应当从原告主张的费用中扣除。被告保留对我公司造成的负面影响及长期占压场地费用的诉权。原告说合同的变更减少了被告的发货数量其实际是由3吨的起重量变为5吨的起重量，从质量与价格已有了根本性的变化。2015年4月13日，原告以书面形式通知被告生产该批产品，被告没有违约，原告分4次付清货款证明原告已确认了该合同的变更，关于产品照片问题，说明该批产品已在2014年12月份制作完毕，由原告公司王金峰2014年12月份到被告公司现场监检后并提出该产品的技术变更，要求被告出具变更方案。如解除合同，给被告造成巨大损失274000元，被告保留反诉的权利。
经审理查明，2014年11月29日，原告开封市黄河钢结构有限公司作为买方与卖方被告河南省矿山起重机有限公司签订工矿产品起重机买卖合同一份，合同金额1905800元，交货时间30日。交（提）货方式、地点为全部产品由卖方一次性在买方指定地点交付。结算方式、时间、地点为合同生效后首付款540000元，货运到买方现场后支付105800元（运输、安装、检测费），安装调试完毕取证后买方支付1260000元。以上款项均以承兑汇票支付。违约责任为卖方明知该批设备对买方的重要性，如不能交货或迟延交货，每天按合同总金额的1%扣除，最多不超过总金额的20%。卖方交货的设备质保期内出现质量问题，卖方应负责修理及更换。双方还约定了其他事项。合同签订后，2014年12月6日，原告向被告支付首付款540000元，2015年4月23日，原告向被告支付105800元，2015年5月23日，原告向被告支付577600元，2015年7月15日，原告向被告支付682400元，以上共计1905800元。2015年4月13日，原告向被告出具起重机变更通知函一份，内容为因原告生产工艺调整，需将原合同中的24台MB**-12m行车变更为16台MB**-12m，4台MB**-12m，轨道高低差均为7.105m。其余16台LD1**-26.5m起重机和2台LH**／5T-26.5m起重机请安排加工生产。2015年8月4日，崔国强为原告公司出具申请函一份，内容为由于此次新厂行车安装时间过长及吊车费用增加，造成超出原定的预算，需再追加37000元，确保此次施工的完成。2015年8月5日，原告通过顺丰快递向被告邮寄解除合同通知一份。内容为“河南矿山起重机有限公司：我单位与贵公司于2014年11月29日签订买卖合同，因你单位多次拖延发货时间及单方停工，已给我单位造成了较大的经济损失，故我公司依合同约定解除后续合同。望贵公司尽快派人来洽谈相关赔偿问题并将现有资料交付我单位。开封市黄河钢结构有限公司2015-8-5”。2015年8月6日，解除合同通知到达被告。2015年8月18日，河南省开封市祥符公证处出具（2015）祥符证民字第183号公证书一份，内容为截止2015年8月17日，被告共向原告交付电动单梁起重机LD10T-26.5m16台，并已安装完成，半龙门式起重机MB3T-12m12台，已安装8台未完工，未安装4台，电动葫芦双梁起重机LH20／5T-26.5m1台，未安装。被告未向原告运送货物及运输、安装、检测费共计540748元。
以上事实有原、被告陈述及原告提供的工矿产品起重机买卖合同、收到条、公证书、申请函，被告提供的起重机变更通知函、半龙门整改方案、证人证言等证据予以证明，足以认定。
本院认为，合同应当履行。原、被告于2014年11月29日签
订的买卖合同，系双方真实意思表示，且不违反法律强制性规定，本院予以认可。原、被告双方应当按约定全面履行自己的义务。2015年4月13日，原告向被告出具起重机变更通知函一份，被告没有明确拒绝，视为双方对合同内容的变更。2015年7月15日，原告向被告支付682400元，至此共向被告支付1905800元。原告先行支付全部款项1905800元的行为，视为原、被告双方对原合同约定的付款时间的变更。2015年7月15日，原告付款后，2015年8月5日，原告向被告发出解除合同通知。按原、被告双方约定交货时间为30日，原告在交货期内要求解除合同，不符合合同约定，故对原告要求被告支付违约金381160元的诉讼请求，本院不予支持。截止2015年8月6日双方解除合同时止，被告仍未向原告交付全部货物，故被告应退还原告货物及运输、安装、检测费用共计540748元。对原告主张的损失可参照中国人民银行同期同类贷款利率自2015年8月6日起计算至退完款项之日止。被告辩称2015年5月16日，崔国强打入原告法人朱建新账户60000元安装款，该60000元安装款应从原告主张的费用中扣除，证据不足，本院不予支持。根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十六条、第九十七条、第九十一条之规定，判决如下：
一、被告河南省矿山起重机有限公司于本判决生效后3日内退还原告开封市黄河钢结构有限公司540748元及自2015年8月6日起按中国人民银行同期同类贷款利率计算至退完款项之日止的利息。
二、驳回原告开封市黄河钢结构有限公司的其他诉讼请求。
如债务人未按判决书确定的期限履行给付金钱义务，按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的利息。
案件受理费15176元，原告承担5545元，从原告诉讼费中支付，被告承担9631元，于判决书生效后7日内向本院交纳。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于河南省开封市中级人民法院。
审判长 叶素琴
审判员 邓丽英
陪审员 孙国选
二〇一六年二月二十五日
书记员 王 玥