新疆生产建设兵团图木休克垦区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）兵0302民初313号
原告：夏德明，男，1963年12月5日出生，住图木舒克市。
委托诉讼代理人：柴华，新疆叶尔羌律师事务所律师。
被告：梅皋，男，1967年5月27日出生，住新疆石河子市。
被告：新疆振永建设工程有限公司，住所地新疆伊犁州奎屯市绿源里小区26幢。
法定代表人：耿振永，董事长。
原告夏德明与被告梅皋、新疆振永建设工程有限公司（以下简称振永公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年4月10日受理后，依法适用简易程序。2017年6月5日，本院作出（2017）兵0302民初313号民事裁定书，本案转为普通程序。本案于2017年5月12日、10月16日公开开庭进行了审理。原告夏德明的委托诉讼代理人柴华到庭参加诉讼，被告梅皋经公告送达开庭传票、被告振永公司经传票传唤，无正当理由均拒不到庭参加诉讼。本案现已缺席审理终结。
原告夏德明向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告劳务费123190元，并支付逾期付款损失19000元，共计142190元；2、诉讼费由被告承担。事实理由：2012年，被告梅皋承建图木舒克市碧绿花园小区建设项目，并挂靠在被告振永公司，在图木舒克市成立新疆振永建设工程有限公司农贸市场项目部，被告梅皋具体负责上述建设项目施工事宜。2013年10月，被告完成碧绿花园小区基础建设部分。2013年11月2日，原、被告签订《建筑工程施工分包合同（室内涂料工程）》，合同约定，被告将图木舒克市碧绿花园1号、2号、3号、4号、5号、8号、9号、10号、11号、15号、16号楼的室内涂料劳务承包给原告，施工期2013年11月1日至2013年12月5日止，承包价住宅楼每平方米10.5元、底商门面每平方米12元，并约定了付款方式。合同签订后，原告组织人工保质保量完成了工程。2015年10月27日，原告与被告梅皋对账，被告累计支付工程款462800元，尚欠劳务费96190元及保修金27000元，现保修期已满，被告应当返还保修金27000元及未付的劳务费96190元。原告多次催讨未果，被告现已构成违约，应按银行同期贷款利率罚息标准支付逾期付款损失。
被告梅皋辩称，1、根据2013年10月27日签订的《建筑工程施工合同》，承包形式系包工包料包机械，劳务费占工程款比例的30%，按照2015年双方结算，原告实际完成工程总价款为547890元，被告应支付原告劳务费164300元，被告已支付原告劳务费160000元，故只欠原告劳务费4300元；2、根据合同约定，保修期2年，由于原告工期的延误，导致碧绿花园项目2015年11月25日才交工，保修期应至2017年11月25日，现保修期未到，不应支付保修金27000元；3、根据合同约定，工期为2013年11月1日至2013年12月5日，原告无故延误至2014年10月才完成，耽误工期8个月，所以原告严重违约，故19000元的违约金不应支付；4、原告无故延误工期8个月，按每天赔偿5000元计算，要求原告赔偿被告违约损失1200000元。
被告振永公司未到庭亦未提交答辩状。
原告围绕诉讼请求依法提交了2013年11月2日，原告与被告梅皋签订的《建筑施工分包合同（室内涂料工程）》原件一份、2015年10月27日原告与被告梅皋结算单原件一份、原告申请法院调取的新疆维吾尔自治区建设工程质量监督报告一份，经审查予以确认并在卷佐证。原告提交的图木舒克市碧绿花园1号、2号、3号、4号、5号、8号、9号、10号、11号、15号、16号住宅楼公示牌照片10张，拟证明图木舒克市碧绿花园小区的承建单位是被告振永公司。本院认证，该证据不能证实图木舒克市碧绿花园小区的承建方系被告振永公司，经审查，对该证据不予确认。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2013年11月2日，原告与被告梅皋签订《建筑工程施工分包合同（室内涂料工程）》，约定：被告梅皋将图木舒克市碧绿花园1号、2号、3号、4号、5号、8号、9号、10号、11号、15号、16号楼的室内涂料工程承包给原告施工；包工包料、包机械（脚手架原告自行搭设）；工期2013年11月1日至2013年12月5日；住宅楼每平方米10.5元，底商门面房每平方米12元；2013年11月30日前付款40%，合同内工程全部完成工程款支付到85%，余款待本工程竣工验收后扣除5%的保修款后20天以内一次性付清；根据国家有关规定，本工程约定保修期2年，保修金为施工合同价款的5%；同时合同还约定了双方的权利义务、工程质量、验收标准等。2015年10月27日，原告与被告梅皋进行结算，原告实际完成合同内工程总价款547890元、完成增加的工程款11100元，合计558990元，被告梅皋已支付工程款418800元（现金210000元＋抵房款208800元），应扣款44000元（5%保修金27000元＋材料税款17000元），被告梅皋尚欠原告96190元（547890元＋11100元－418800元－44000元）。
另查明，图木舒克市碧绿花园（雅苑）1-20号楼于2016年1月8日竣工验收合格。
本院认为，被告梅皋将图木舒克市碧绿花园1号、2号、3号、4号、5号、8号、9号、10号、11号、15号、16号楼的室内涂料工程项目分包给原告，由原告组织人力施工，应属劳务分包性质，因劳务分包合同从性质上说属建设工程施工合同，本案案由应确定为建设工程施工合同纠纷。劳务分包作业虽然是相对简单的劳动，但仍然要求劳务分包需相应的资质。根据法律规定，承包人违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。原告、被告梅皋作为自然人，均无建筑施工资质，其承揽建设工程的行为违反了法律禁止性规定，故本案《建筑工程施工分包合同（室内涂料工程）》应属无效。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程款的，应予支持。”图木舒克市碧绿花园（雅苑）1-20号楼于2016年1月8日竣工验收合格。原告与被告梅皋经结算，扣除5%的保修金27000元及车辆税款17000元，被告梅皋欠付原告工程款96190元，被告梅皋理应向原告支付工程款96190元。对原告主张的保修金27000元，被告梅皋辩解，根据其与原告签订的《建筑工程施工分包合同（室内涂料工程）》第十五条第三项约定，本工程保修期2年，图木舒克市碧绿花园项目2015年11月25日交工，保修期应到2017年11月25日，现保修期未到，故保修金27000元不应当支付。本院认为，原告与被告梅皋签订的《建筑工程施工分包合同（室内涂料工程）》第十五条第三项“根据国家有关规定，本工程约定保修期2年，保修金为施工合同价款的5%。”该条约定的本工程应当是指原告与被告梅皋签订的图木舒克市碧绿花园1号、2号、3号、4号、5号、8号、9号、10号、11号、15号、16号楼的室内涂料工程，而不是整个房建工程，故对被告梅皋的辩解意见不予采纳。原告虽未提供图木舒克市碧绿花园1号、2号、3号、4号、5号、8号、9号、10号、11号、15号、16号楼的室内涂料工程的完工日期，但被告梅皋在答辩意见中陈述原告完工时间为2014年10月，按照被告陈述保修期到2016年10月止，现保修期已过，被告梅皋理应向原告支付保险金27000元。对原告主张的逾期付款损失19000元，被告梅皋辩解，原告无故拖延工期至2014年10月完成，严重违约，原告应当赔偿被告违约损失1200000元，故被告梅皋不应支付原告违约金19000元。本院认为，被告梅皋经法庭释明，未向本院提起反诉。被告梅皋应当按照约定将工程余款待本工程竣工验收后扣除5%的保修款后20天以内一次性付清，即余款96190元应当在2016年1月28日前付清，保修金27000元应当在保修期满2年即2016年10月后付清，现被告梅皋未按约定支付工程款及保修金，应当向原告支付逾期付款损失。逾期付款损失为：以96190元为基数，自2016年1月29日至原告起诉之日（2017年4月10日），按中国人民银行同期同类贷款利率4.75%计算即5470.12元；以27000元为基数，自2016年11月1日至原告起诉之日（2017年4月10日），按中国人民银行同期同类贷款利率4.35%计算即518.74元。对原告多主张的逾期付款损失即13011.14元，不予支持。对原告主张被告振永公司也应承担欠款的给付责任，本院认为，原告提交的10张住宅楼公示牌照片，不能证明被告梅皋挂靠被告振永公司，也不能证实图木舒克市碧绿花园小区的承建方系被告振永公司，故对原告主张被告振永公司承担欠款的请求不予支持。被告梅皋经本院公告送达传票、被告振永公司经本院传票传唤，无正当理由均拒不到庭参加诉讼，视为自动放弃部分诉讼权利。依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第四条、第十七条、第十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，缺席判决如下：
一、被告梅皋于本判决生效之日起十五日内一次性支付原告夏德明工程款96190元、保修金27000元，合计123190元；
二、被告梅皋于本判决生效之日起十五日内一次性给付原告夏德明逾期付款损失5988.86元；
三、被告新疆振永建设工程有限公司不承担本案民事责任；
四、驳回原告夏德明的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费3144元、公告费766.5元，合计3910.5元（原告夏德明已交纳），由原告夏德明负担288元，由被告梅皋负担3622.5元（于本判决生效之日起十五日内给付原告夏德明）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆生产建设兵团第三师中级人民法院。
审 判 长 鲁红梅
审 判 员 张建芝
代理审判员 周 丽
二〇一七年十一月八日
书 记 员 许 森