连云港市海州区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）海商初字第2768号
原�：苏州帝奥电梯有限公司，住所地江苏省苏州市吴江区震泽镇八都贯桥村。
法定代表人：薄建林，总经理。
委托代理人：姜正彬，江苏均锐律师事务所律师。
委托代理人:姜田平,该公司员工。
被告：连云港祥源房地产开发有限公司，住所地连云港市海州区朝阳中路168号祥源国际大厦2201室。
法定代表人：朱其祥，总经理。
委托代理人：王琪，公司法律顾问。
原告苏州帝奥电梯有限公司（以下简称帝奥公司）与被告连云港祥源房地产开发有限公司（以下简称祥源公司）买卖合同纠纷一案，本院立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告帝奥公司的委托代理人姜正彬、姜田平，被告祥源公司的委托代理人王琪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告帝奥公�向本院提出诉讼请求：1、判令被告祥源公司向原告帝奥公司偿付剩余电梯款126600元，并承担逾期付款违约金46209元（按合同约定暂计算至2015年10月15日）；2、诉讼费用由被告祥源公司承担。事实与理由：2013年1月9日，原、被告双方签订《电梯销售安装维保合同》一份，约定由原告帝奥公司为被告祥源公司承揽定制4台电梯，电梯价值为63.3万元，并约定合同签订后3日内，包括定金、甲方支付合同总价款的80%电梯款计人民币506400元，余款安装结束，经市技术监督局验收合格，取得电梯准用证后，电梯交付开出电梯发票付清余款。合同签订后，原告帝奥公司根据合同约定进行了电梯生产及安装，经江苏省特种设备安全监督检验研究院检验后于2013年10月12日出具检验合格报告。原告帝奥公司依照合同约定履行了合同义务，被告祥源公司却未按照合同约定支付相应的剩余�款，剩余126600元款项至今未付，被告祥源公司逾期违约，原告帝奥公司曾多次向被告祥源公司催要，被告祥源公司至今未付，根据合同法的规定，被告祥源公司应当承担违约责任，现原告帝奥公司诉至法院，请求支持原告帝奥公司的诉求请求。
被告祥源公司辩称，原告帝奥公司向被告祥源公司提供的涉案电梯尚未达到支付第二期电梯费用的合同约定标准。原告帝奥公司提供的涉案电梯未达到合同约定的舒适度的要求。原告帝奥公司未能按照合同约定的时间交付和安装电梯，根据合同约定应当扣除相应的违约金。
经审理查明认定下列事实，2013年1月9日，原告帝奥公司（乙方）与被告祥源公司（甲方），案外人连云港钰鑫物业管理有限公司（丙方）签订《电梯销售安装维保合同》一份，合同约定乙方生产、安装、维保一条龙长期服务，确保该电梯�期做好维保、维修改造工作；乙方在电梯安装结束经技术监督部门验收检测合格发证后，经甲、丙两方乘梯感觉达到合同第10.3条标准后，甲方再付清乙方电梯尾款后，乙方将电梯交付给丙方；乙方一条龙服务长期确保电梯正常运行，如因维保单位的原因而被地方行政主管部门清理退出维保单位时，或取消乙方在本地区维修改造资格时，乙方应向丙方承担更换电梯的损失；电梯的数量为4台，总价款为63.3万元（含税价、运输费、包装费、安装费、调试、验收检测费及两年免费维保等费用）；付款时间为合同签订后3日内，甲方支付合同总价款的80%电梯款计人民币506400元，余款到安装结束，经市技术监督局验收合格，取得电梯准用证后，电梯交付时开出电梯发票、电梯安装发票付清余款；合同签订后30日内乙方保证电梯运到工地进行安装；电梯载重800公斤；乙方将电梯运到施工现场时，乙方开工前动力电源送到机房，至2013年4月10日内安装结束；本合同的质量保证期自乙方发货之日起的26个月内，其中使用期不超过24个月，但不包括任何因使用不当及人为造成而损坏的零部件及装修材料的更换；乙方确保电梯交付给甲方使用乘坐电梯舒适感必须达到生产厂试验塔电梯舒适感的标准，运行停站无声音、开门关门无声音、无晃动、无抖动、平层精确度中零误差，乙方将电梯交付使用时如达不到上述质量标准，乙方确保在30日内整改完毕（合同第10.3条）；甲方如不能履行合同中约定的按时付款义务，每延期一天，甲方应偿付万分之五的违约金给乙方；乙方如不能按约定的时间将电梯设备运到施工现场开工安装，每延期一天运到施工现场开工安装，乙方应承担合同总价款的千分之一的违约金；乙方如不能履行合同中第10.3条中约定的安装�量标准，乙方应承担违约责任，甲方不支付第二期电梯款，在达到标准后再支付（13.5条）；乙方如不能履行合同中约定的安装结束时间的约定，每延期一天承担合同总价款的千分之一的违约金，合同还就其他事项进行了约定。
上述合同签订后，被告祥源公司于2013年1月18日向原告帝奥公司付款506400元，2013年3月30日，原告帝奥公司向被告祥源公司出具了633000元的增值税普通发票。
原告帝奥公司于2013年3月1日制造出厂了涉案四部电梯，并委托连云港市超越电梯销售有限公司安装涉案四部电梯。连云港市超越电梯销售有限公司于2013年3月13日取得了连云港市特种设备施工许可证。2013年10月12日涉案四部电梯取得江苏省特种设备安全监督检验研究院的电梯监督检验报告，检验结论均为合格。
上述涉案电梯通过检验后，被告祥源公司未向原告帝�公司支付剩余货款。2015年2月9日，原告帝奥公司向被告祥源公司出具联系函一份，要求被告祥源公司给付剩余款项，被告祥源公司在收到联系函后于2015年2月12日向原告帝奥公司回函一份，载明因原告帝奥公司生产安装的涉案四台电梯未达到合同约定的舒适感的要求，且未整改达标，在原告帝奥公司整改达标后，扣除安装延期违约金后，被告祥源公司愿意支付剩余款项。2015年9月22日，原告帝奥公司向被告祥源公司发送律师函一份，要求被告祥源公司支付剩余款项，否则将依法追究其违约责任，被告祥源公司在收到律师函后于2015年9月29日向原告帝奥公司复函一份，载明原告帝奥公司延期安装电梯153天，涉案四部电梯未达到合同约定的舒适感的要求，经原告帝奥公司多次整改未果，根据合同约定应当达到合同约定的舒适感标准后再支付。2015年11月6日，原告帝奥公司就�案纠纷诉至我院。
在本案审理过程中，被告祥源公司曾就涉案四台电梯是否符合上述买卖合同第10.3条（关于舒适感的合同约定）申请鉴定，本院依法移交鉴定部门委托鉴定，后因被告祥源公司未在规定时间内缴纳鉴定费用，鉴定部门依法退回鉴定。后为查明案件事实，本院依法组织原、被告双方人员进行现场查勘，2016年8月19日下午，本院两名审判人员以及原、被告双方相关人员到达涉案现场，对涉案电梯的实际安装使用情况进行现场查勘，并形成了影像资料。根据现场查勘的情况可以反映出涉案四台电梯确系存在不符合涉案买卖合同中第10.3条约定的舒适感的情况。
上述事实，有《电梯销售安装维保合同》、电梯监督检验报告、连云港市特种设备施工告知收悉单、联系函、律师函、复函、增值税普通发票、影像资料等相关证据以及原、被告双�的当庭陈述予以证实。
本院认为，本案的争议焦点为：原告帝奥公司提供的四台电梯不符合合同第10.3条关于舒适感的要求，被告祥源公司是否应当承担给付剩余货款的义务？
本院认为，原、被告双方签订的《电梯销售安装维保合同》系双方真实意思表示，且不违反法律法规的强制性规定，合法有效，原、被告双方均应按照合同的约定履行义务。根据庭审查明的事实，涉案四台电梯已经经过了江苏省特种设备安全监督检验研究院的检验，均取得了电梯监督检验合格报告，且被告祥源公司亦未对安全质量问题提出异议，虽然经本院及原、被告双方人员的现场勘查情况反映涉案四台电梯确系存在不符合涉案买卖合同第10.3条约定的情形，但本院认为，原告帝奥公司只是在履约的过程中存在不符合合同约定的情形，构成的是违约责任，且该违约责任不影响合同根本目的的实现。同时，虽然现场查勘反映出涉案四台电梯存在不符合合同第10.3条约定的情形，但未经专业机构鉴定，现场查勘不能全面客观具体的认定涉案四台电梯违反涉案买卖合同第10.3条的具体情况及程度，被告祥源公司在规定时间内未按时缴纳鉴定费用导致了鉴定部门依法退回鉴定，进而使得涉案四台电梯的舒适感是否符合合同约定的具体情况无法得到专业的确认。综上，本院认为，合同约定剩余20%的货款为违约金的约定过高，本院酌情调整为货款的10%即633000*10%=63300元，剩余款项126600元-63300元=63300元，被告祥源公司应向原告帝奥公司给付。对于原告帝奥公司诉求的逾期付款违约金及被告祥源公司辩称的延期交货、安装违约金，本院认为，原、被告双方在履约过程中均存在违约，故对原告帝奥公司诉求的违约金及被告祥源公司辩称的违约金�院依法均不予支持。综上，据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
被告连云港祥源房地产开发有限公司于本判决生效后十日内给付原告苏州帝奥电梯有限公司款项63300元。
如果未按照判决指定的期间履行上述给付金钱义务的，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费3760元，保全费1420元，共计5180元（原告已预交），由原告负担3283元，由被告负担1897元，与给付上述款项时一并给付原告。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于江苏省连云港市中级人民法院。同时应向连云港市中级人民法院预交上诉案件受理费3760元。连�港市中级人民法院开户行：连云港市农行苍梧支行，账号：44×××94。
审 判 长 张坤瑞
代理审判员 鲁珍珍
人民陪审员 郁 红
二〇一六年九月五日
书 记 员 陆 元
法律条文及上诉须知附录
一、法律条文
（一）、《中华人民共和国合同法》第一百零七条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
（二）、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条：当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
第二百三十六条发生法律效力的民事判决、裁定，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，也可以由审判员移送执行员执行。
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
二、上诉须知
根据有关法律、法规和司法解释的规定，现将有关上诉事项告知如下：
当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。
上诉人上诉时未交纳上诉费的，应自递交上诉状之日起七日内交纳上诉案件受理费，同时将缴款凭证提交本院。逾期未交纳或者未将交纳凭证提交本院的，本院将依照最高人民法院《关于适用〈诉讼费用交纳办法〉的通知》第二条的规定，报江苏省连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。
本上诉须知与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。