河南省郑州市上街区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）豫0106民初768号
原告刘继欣，男，1975年5月17日生，汉族，住郑州市中原区。
被告郑州舒心装饰工程有限公司，住所地郑州市中原区棉纺西路与桐柏路交叉口锦艺国际华都三期3-1-2610室。
法定代表人钱志刚，总经理。
委托代理人卢大鹏，1984年11月21日生，汉族，住安徽省安庆市潜山县。系公司职工。
原告刘继欣诉被告郑州舒心装饰工程有限公司（以下简称“舒心装饰”）装饰装修合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告刘继欣、被告舒心装饰的委托代理人卢大鹏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告刘继欣诉称，2015年10月15日原告就郑州市上街区翡翠华庭6幢1单元402室装修工程与被告签订了合同及附件，并支付首笔工程款6700元（人民币大写陆仟柒佰圆整），合同造价叁万叁仟伍佰元整。2016年2月27日原告电话通知王全省于3月1日接收房屋。2016年3月1日至6日原告和王全省一起对房屋的施工质量进行了验收，因厨房有向楼下302室渗水之处，要求开发商对渗水之处的防水进行了返修处理。故而直到2016年3月7日装修工程才正式开工。2016年3月12日原告在厨卫防水施工前支付了第二笔工程款13400元（人民币大写壹万叁仟肆佰圆整），两次累计支付20100元（人民币大写贰万零壹佰圆整）。2016年3月29日抹灰面乳胶漆（颜色为白色）涂刷基本完成，但天棚顶面局部有孔洞，墙面局部有黄色斑点，这些部位都需要进行返工处理；主次卧、厨房和卫生间的四套屋门安装后，门口和后铺设的踢脚线附近也需要涂刷乳胶漆。众所周知，结束的基本含义就是“完毕，不再继续”。由此可见，油漆工的工作并未结束，但被告却声称油漆工工作已经结束，要求原告按照合同约定支付第三笔工程款，原告本着友好合作的态度考虑提前支付这笔工程款，但双方在核算工程量和工程总价时又出现了争议，工程总价存在争议金额为2310元（人民币大写贰仟叁佰壹拾圆，工程总价存在差异的详细情况见附表1，其中原告工程量计算书见附表2）。原告多次找被告沟通，但被告拒绝履行合同及附件的约定，被告一直都没有提供计算依据和工程量计算书，并以双方对工程量和工程总价有争议为由停了工。双方共同签订的合同及附件已经明确的内容双方自然就应该履行；即使合同及附件内容约定不明确的部分，双方也应该协商一致或按照国家现行相关规定规范执行。为了不影响工期，原告曾提出让被告先行复工，或者出具同意原告另找他人施工未开工项目的书面证明，至于已经开工项目的工程量可以公断，但被告拒绝了此建议。而且还多次扬言要拍照或录像后将已装修好有争议的工程拆除，然后再以照片或录像为据要原告承担这些工程的工程款，原告回复只要竣工验收时没有交付的工程项目一概不予认可，被告才没有坚持拆除。被告至今仍然没有提供工程量计算书，也没有复工。被告这种处理争议的方式与合同所约定的争议解决方式也明显不符。综上所述，被告应该继续履行合同及附件，并承担相应的违约民事责任。因为被告违约才引发的本次诉讼事件，故而被告应承担本案诉讼费用。为维护自己的合法权益，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条之规定，特依法向贵院起诉，仰请贵院依法判如所请：1、判令被告继续履行《河南省装饰装修工程施工合同（SX-2015-088）》及附件《工程预算书》、《主材配送单》（以下简称合同及附件），并承担违约民事责任，合同造价叁万叁仟伍佰元整。2、判令被告承担本案的诉讼费用。庭审过程中，原告刘继欣明确其主张的违约责任系要求被告支付因工期延误给原告造成损失的违约金，违约金金额截止至今是1348.8元，是依据合同12.4款，期间是从2016年5月4日至2016年5月27日止共24天，以工程总额28100元为本金，按照合同约定的千分之二为比率计算。
被告舒心装饰辩称，违约责任应由原告支付给被告，被告不应支付原告违约责任。原被告之间确实存在装饰装修合同。但被告认为工程款为33500元，若原告按照合同约定按进度支付装修款，被告则继续履行合同。
经审理查明，2015年10月15日，以刘继欣为甲方、以舒心装饰为乙方签订《河南省装饰装修工程施工合同（2015版）（SX-2015-088）》（以下简称：《装修合同》）一份，主要约定：发包方（以下简称甲方）：刘继欣；承包方（一下简称乙方）：郑州舒心装饰工程有限公司，中心路与孟津路交叉口往西150m，路北。……第一条工程概况工程地点：翡翠华庭6#-402，户型及面积：93㎡，工程承包采取乙方包工、包全部材料，工程期限为40日，开工日期按甲方通知日，合同工程造价为（人民币）叁万叁仟伍佰元整（￥33500元）。第十一条工程款支付方式合同签字生效后，甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款：对预算、设计方案认可，付款时间：合同签订当日，付款比例：20%；工程进度过半，付款时间：瓦工进场，付款比例40%；付款时间：油漆工结束，付款比例：35%；竣工验收，付款时间：验收合格次日，付款比例5%；增加工程项目，付款时间：签订工程项目变更单时，付款比例：100%。第十二条违约责任12.1一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任；因违反有关法律规定受到处罚的，最终责任由责任方承担。12.2一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。12.3甲方无正当理由未按合同约定期限支付第二、三次工程款，每延误一日，应当向乙方支付迟延部分工程款2‰的违约金。12.4由于乙方责任延误工期的，每延误一日，乙方支付给甲方本合同工程造价金额2‰的违约金。第十五条其他约定事项：方太抽油烟机、灶具、天然气、热水器及下出水安装好。如若出现质量问题，乙方接到通知三日内必须维修好，如若维修不好甲方另找人维修，维修费用由乙方承担，如产生增减项以现金方式结算。
2015年10月15日，刘继欣与卢大鹏还签订有《工程预算书》及《主材配送单》各一份，其中《工程预算书》中对客厅、阳台、餐厅、卫生间、厨房、次卧、主卧、水电暖改造工程、工程造价的工程量、单价、工艺材料及说明进行了约定，《主材配送单》对装修项目、单价、数量、品牌、材质或具体型号进行了约定。舒心装饰在上述《主材配送单》和《工程预算书》上均该有印章。
庭审过程中，刘继欣与舒心装饰共同确认：刘继欣已向舒心装饰支付装修工程款20100元，自2016年3月30日后，舒心装饰就涉案装饰装修工程未再继续为刘继欣施工。
刘继欣陈述，截止开庭之日，涉案装饰装修工程中，未完工部分为：顶面、墙面乳胶漆（含阳台、客厅、餐厅、主卧、次卧）未完工，系因尚未安装室内门，室内门附近的踢脚线未完成，踢脚线四周的漆未完工；踢脚线未完工，系因室内门未安装；厨房、卫生间吊顶未完工，系因厨房、卫生间各有一块装灯位置的扣板未安装，且共有7个插座面板和1个开关未安装，另有厨房厨具、灶具、热水器、油烟机、卫生间的洁具及室内门4扇未安装。其于2016年3月30日接到舒心装饰财务人员通知其交纳剩余工程款的35%，其认为油漆工未结束，故未交款。
舒心装饰陈述，截止至开庭之日，其就涉案装饰装修工程已完成项目为：水电改造、防水、地暖施工、墙地砖铺贴含地砖主材铺设、厨房、卫生间吊顶（厨房卫生间各留一个装灯扣板，因为原告还没提供灯）、墙顶面乳胶漆施工、石膏线施工、踢脚线及主材铺设，厨房及卫生间包下水管施工工程。舒心装饰已预定室内门四扇，尚未进行安装。舒心装饰认为油漆工已经结束，并于2016年3月23日通知刘继欣交纳剩余工程款的35%，刘继欣未交款。
本院认为，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案中刘继欣与舒心装饰签订的《装修合同》（含《工程预算书》及《主材配送单》）系双方真实意思表示，且不违反法律、法规的强制性规定，合法有效，应当受到法律的保护。合同签订后，舒心装饰已如约为刘继欣进行了部分装饰装修工程，刘继欣亦向舒心装饰支付装修款20100元。因舒心装饰要求刘继欣向其支付《装修合同》约定的工程款的35%，刘继欣认为油漆工工作未结束，未达到支付其余工程款的35%的要求，故其未予支付该款项。自2016年3月30日后，舒心装饰就涉案装饰装修工程未再继续为刘继欣施工，引发纠纷，刘继欣诉请舒心装饰继续履行《装修合同》及附件《工程预算书》、《主材配送单》。依《装修合同》载明的第十一条工程款支付方式之内容，应当认为该内容系刘继欣与舒心装饰就涉案工程款付款时间的约定，而非就履行义务顺序的约定，故舒心装饰以刘继欣未支付相应工程款为由拒绝继续履行双方签订的《装修合同》显属不当，刘继欣主张舒心装饰继续履行《装修合同》及附件《工程预算书》、《主材配送单》应予支持。刘继欣还主张舒心装饰向其支付违约金1348.8元，依其诉称及庭审中陈述，舒心装饰为其进行的墙顶面乳胶漆工程存在的问题，应系后期维修及舒心装饰根据装饰装修工程进行统筹规划并完工部分，涉案墙顶面乳胶漆工程应系已完成大部分，其应按《装修合同》约定向舒心装饰交纳或部分交纳工程款，故其对本次纠纷的引发亦有责任，对其该项诉请不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条之规定，判决如下：
一、被告郑州舒心装饰工程有限公司应当继续履行其于2015年10月15日与原告刘继欣签订的《河南省装饰装修工程施工合同（2015版）（SX-2015-088）》（含《工程预算书》及《主材配送单》）；
二、驳回原告刘继欣的其他诉讼请求。
诉讼费318元（原告刘继欣已预交）由原告刘继欣负担159元，被告郑州舒心装饰工程有限公司负担159元。
如不服本判决，可以在判决送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于河南省郑州市中级人民法院。
代理审判员 徐丽叶
二〇一六年七月十三日
书 记 员 时 磊