湖南省衡阳市蒸湘区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）衡蒸民一初字第280号
原告湖南雁能建设集团有限公司电力建设分公司，住所地：衡阳市蒸湘区船山西路1号2-204号。
负责人黄某某，该公司经理。
委托代理人邓某某，湖南某律师事务所律师。
委托代理人肖某某，湖南某律师事务所实习律师。
被告衡阳市金六源房地产开发有限公司，住所地：衡阳市蒸湘区解放西路36号。
法定代表人谢某某，该公司总经理。
委托代理人彭某，男。
原告湖南雁能建设集团有限公司电力建设分公司（以下简称雁能建设公司）为与被告衡阳市金六源房地产开发有限公司（以下简称金六源公司）建设工程施工合同纠纷一案，于2014年7月29日向本院提起诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年9月3日公开开庭进行了审理，原告雁能建设公司的委托代理人邓某某、肖某某，被告金六源公司的委托代理人彭某均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告雁能建设公司诉称，2012年1月12日，原、被告签订《电力线路改造工程承包合同》，约定被告将衡阳市船山路36号的华南名城10KV、110KV输电线路下地迁移工程发包给原告施工，合同总造价为1160万元。合同对工程内容、工程工期、双方职责、付款方式及违约责任等相关事项均做了明确约定。合同签订后，原告依约履行了合同施工义务，并经验收合格。然而，被告不仅未按合同约定向原告支付工程进度款，且在工程验收合格后未向原告支付工程尾款。截止2013年8月6日，被告尚欠工程款250万元整，虽经原告多次催要，被告仍拒绝支付。为维护原告合法权益，诉至法院。请求判令：1、被告向原告支付工程款250万元及利息（自逾期付款之日起至付清之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）；2、本案诉讼费由被告承担。
原告雁能建设公司为支持其诉讼请求，向法庭提供了以下证据：
1、电力线路改造工程承包合同。以证明原、被告双方对本案建设施工工程的造价、内容、职责、付款方式等相关事宜做了明确约定；
2、市政管线工程规划审批单、市政管线工程规划许可证、市政管线工程红线图。以证明原告已全面履行合同义务，并于2011年10月17日取得建设审批手续；
3、竣工报告。以证明原告已全面履行合同义务，并依约报经衡阳市电业局验收合格；
4、建筑业统一发票记账联（6张）。以证明原告依约向被告开具了总金额为1160万元的发票；
5、中国建设银行联网业务入账通知书（2张）、中国建设银行网上银行电子回单（1张）、电子汇划收款凭证（1张）。以证明被告未按合同约定及时向原告支付工程进度款，被告共向原告支付工程款共计910万元，尚欠原告工程款250万元；
6、华南城杆线下地土建工程施工合同。以证明本案工程的土建施工开工时间为2012年2月13日，被告第一笔工程款逾期35天支付，第二笔工程款逾期82天支付，共计逾期117天，因被告方逾期付款的行为致使工期顺延117天，原告方在顺延工期内完工符合合同约定；
7、华南城项目施工图纸及地下管道图纸。以证明在签订《电力线路改造工程承包合同》之后，被告变更施工图纸，因施工方案未确定，要求原告停工，待规划确定，再恢复施工。
对于原告雁能建设公司提供的证据，经庭审质证，被告金六源公司对证据1有异议，认为根据该合同约定，被告有权向原告主张延期竣工违约金；对证据2有异议，认为工程的相关规划审批手续是被告及原施工单位办理，该证据不能达到原告的证明目的；对证据3有异议，认为该证据恰好证明了原告的违约行为，其实际竣工时间为2012年7月27日比合同约定的竣工时间延期57天；对证据4中有异议，认为发票并未加盖原告方的专用章，该组发票的出票时间与被告方收到发票的出票时间可以证明被告方未超过付款时间，其中金额为120万的发票，被告方并没有见过；对证据5有异议，认为上述付款凭证并非被告向原告实际支付工程款的全部凭证，尚有50万元的工程款付款凭据没有在证据中体现；对证据6、7有异议，认为上述证据与本案无关联性，不能达到原告的证明目的。
被告金六源公司辩称，被告尚未支付的工程款是200万元而不是250万元，原告诉请的工程款的利息没有法律依据，原告施工期逾期57天，原告应当支付被告违约金285万元，应予抵扣被告未支付的工程款。
被告金六源公司为支持其抗辩主张，向本院提交如下证据：
1、《电力工程施工意向协议》。以证明2011年9月15日，原、被告就涉案工程达成协议；
2、《电力线路改造工程承包合同》。以证明2012年1月12日，原、被告签订了施工合同，合同约定了工程款给付的条件和相应的违约责任；
3、《进账单》（2份）、《证明》、《补充协议》、《通知》。以证明被告已按合同约定及收到原告开具的发票后及时向原告支付了工程款960万元；
4、《竣工报告》（2份）。以证明2012年7月27日工程竣工验收，比合同约定时间延期了57天，依约原告应向被告支付违约金285万元；
5、《租赁合同》、《企业询证函》。以证明因为原告工期延误，将导致被告巨额的违约金及定金赔偿；
6、《律师函》。以证明被告就未支付工程款的金额及理由函告原告，并愿意与原告协商解决纠纷；
7、《建设工程规划许可证》、《市政管线工程规划审批单》、《管线放线报告》、《国有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》。以证明金六源公司已全面适当履行了合同义务。
对于被告金六源公司提供的证据，经庭审质证，原告雁能建设公司对证据1、2有异议，认为该证据恰好证明了被告没有按照约定期限向原告支付工程款；对证据3有异议，认为被告并没有按照合同约定时间支付工程款，不能达到被告的证明目的；对证据4有异议，该份证据正好证明原告因为被告逾期付款，变更规划设计，而顺延工程期，被告违约在先；对证据5有异议，认为该证据与本案无关联性；对证据6有异议，认为该证据恰恰证明被告自认存在逾期付款的行为；对证据7有异议，认为不能达到被告的证明目的。
对于原告雁能建设公司提供的证据，本院认为，原告提交的证据1、2、3证明了原、被告双方对本案诉争建设工程的造价、内容、职责、付款方式等相关事宜做了明确约定，该工程取得了相关部门的规划审批、许可，并于2012年7月27日经验收合格，本院予以确认；证据4证明了原告向被告开具1160万元的税务发票，本院予以确认；证据5证明了被告于2012年2月21日向原告支付了120万元工程款，2012年5月10日向原告支付了530万元工程款，2012年6月21日向原告支付了230万元工程款，2013年8月5日向原告支付30万元工程款，对上述证明目的本院予以确认；原告提交证据6证明了《华南城杆线下地土建工程施工合同》的施工项目就是本案诉争工程的地下土建工程项目，合同中显示的开工时间为2012年2月13日，对上述证明目的本院予以确认；原告提交证据7拟证明因被告变更施工设计，导致原告停工，致使工期顺延。本院认为，原告未提交本案诉争工程的原施工设计图纸和施工日志，仅提交了一份原告认为的变更后施工设计图，本院无法与原施工图进行比对来核实是否进行了变更设计，是否因此而停工，故对该证据的证明目的本院不予采纳。
对于被告金六源公司提交的证据，本院认为，被告提交的证据1、2证明了原、被告双方对本案诉争建设工程的造价、内容、职责、付款方式等相关事宜做了明确约定，对上述证明目的，本院予以确认；被告提交的证据3系被告向原告支付工程款的凭证，其中包含有案外人湖南湘中输变电建设公司衡阳中变分公司于2011年9月20日及2011年10月27日向原告支付的50万元。原告认为上述50万元并非被告公司所支付，不属于本案诉争工程的工程款，本院认为，原告已实际收取该款项，且湖南湘中输变电建设公司衡阳中变分公司亦出具证明，证实上述50万元系其公司代被告向原告支付，该款项应认定为被告向原告支付的工程款，结合被告提交的其他付款凭证，被告共计向原告支付工程款960万元，对上述证明目的，本院予以确认；被告提交的证据4证明本案诉争工程的竣工时间为2012年7月27日，对上述证明目的，本院予以确认；被告提交的证据5证明了被告拟将华南名城地下负一层租赁给其他公司，并约定了违约责任，对上述证明目的，本院予以确认；被告提交的证据6证明了原、被告双方因本案诉争工程的工程款支付及违约责任发生争议的事实，本院予以确认；被告提交的证据7证明了本案诉争工程已经过相关部门审批报建，本院予以确认。
经审理查明，2011年9月15日，原、被告就衡阳市船山路36号的华南名城10KV、110KV输电线路下地迁移工程达成施工协议，协议约定原告将上述工程发包给被告承包施工，并在签订协议后由被告先行向原告预付50万元，待正式签订承包合同后再协商约定付款方式。协议签订后，案外人湖南湘中输变电建设公司衡阳中变分公司于2011年9月20日及2011年10月27日，代被告向原告支付了50万元预付款。2012年1月12日，原、被告签订《电力线路改造工程承包合同》，约定被告将衡阳市船山路36号的华南名城10KV、110KV输电线路下地迁移工程发包给原告施工，合同总造价为1160万元，工程工期自2012年1月12日起至2012年5月31日止。合同第六条第2款约定如下：“本工程合同签订后五个工作日内，甲方（被告金六源公司）预付合同价款10%，即120万元给乙方（原告雁能建设公司），作为本工程的启动资金，土建工程开工五个工作日内，经甲方现场代表确认后，甲方预付20%，即230万元（含预付款50万）给乙方作为工程进度款，乙方材料进场经甲方代表确认后，甲方付30%，即350万元作为工程款，工程完工通电前甲方付20%，即230万元，乙方按合同及原有线路设备、设施的拆除和现场清理完毕，经甲方代表确认后，甲方在三个工作日内付清乙方工程余款20%，即230万元”。合同第七条第1款约定如下：“由于甲方对该项目的开发已投入大量资金，且必须如期开工，因此乙方须严格按照本合同约定的工期全面完成施工任务并经验收合格。否则，乙方延误工期1天，应向甲方支付违约金5万元整，逾期超过30天，甲方有权单方解除本合同”。合同签订后，原告于2012年2月10日开始施工，并于2012年7月27日竣工通过验收。期间，被告于2011年9月20日及2011年10月27日通过湖南湘中输变电建设公司衡阳中变分公司向原告支付的50万元工程款，2012年2月21日向原告支付了120万元工程款，2012年5月10日向原告支付了530万元工程款，2012年6月21日向原告支付了230万元工程款，2013年8月5日向原告支付30万元工程款。自2011年9月15日起至本案诉争工程竣工日止，被告共计向原告支付预付款、工程款960万元。
又查明，本案诉争工程的竣工验收时间为2012年7月27日，根据原、被告《电力线路改造工程承包合同》约定，被告在工程竣工后3个工作日内（即2012年7月31日前），应向原告支付全部工程款。
本院认为，原、被告签订的《电力线路改造工程承包合同》合法有效，双方均应按约定履行各自义务。据查明事实，本案诉争工程总标的为1160万元，被告共计支付工程款960万元，尚欠原告工程款200万元。被告虽主张原告未按合同约定时间竣工，应向被告支付违约金285万元，但其未在本案中提起反诉，故本院对被告的该项主张不予审查，被告可另案起诉主张权利。原告已按合同约定完成电力线路改造工程并通过验收合格，被告应当按合同约定向原告支付所欠的工程款并承担相应的逾期付款利息。根据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第二百七十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条之规定，判决如下：
被告衡阳市金六源房地产开发有限公司在本判决生效后10日内向原告湖南雁能建设集团有限公司电力建设分公司支付工程款200万元；
被告衡阳市金六源房地产开发有限公司向原告湖南雁能建设集团有限公司电力建设分公司按银行同期贷款利率计付自2012年7月31日起至本判决第一项确定的付款之日止的逾期付款利息；
三、驳回原告湖南雁能建设集团有限公司电力建设分公司的其他诉讼请求。
本案受理费28030元，原告湖南雁能建设集团有限公司电力建设分公司负担4030元，被告衡阳市金六源房地产开发有限公司负担24000元。
如果未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省衡阳市中级人民法院
审 判 长 李志峰
人民陪审员 席娜琴
人民陪审员 范重辉
二〇一四年十二月十一日
代理书记员 何 鑫
《中华人民共和国合同法》
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第二百七十九条建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第十七条
当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
第十八条
利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：
（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；
（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；
（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。