湖南省常德市武陵区人民法院
民 事 判 决 书
（2018）湘0702民初507号
原告：湖南宏旺环保科技有限公司。
法定代表人：刘震。
委托诉讼代理人：邱玲，湖南先锋律师事务所律师，特别授权代理。
委托诉讼代理人：陈国述，湖南先锋律师事务所律师，一般授权代理。
被告：河北东工石化机械有限公司。
法定代表人：夏荣莉。
委托诉讼代理人王鹏，该公司员工，特别授权代理。
原告湖南宏旺环保科技有限公司与被告河北东工石化机械有限公司承揽合同纠纷一案，本院2018年2月26日立案受理后，依法适用简易程序，于2018年3月30日公开开庭进行了审理。湖南宏旺环保科技有限公司法定代表人刘震及其委托诉讼代理人邱玲、陈国述，河北东工石化机械有限公司的委托诉讼代理人王鹏到庭参加诉讼。本案现已经审理终结。
湖南宏旺环保科技有限公司向本院提出诉讼请求：1、解除原、被告签订的《废矿物油蒸馏加热炉合同》；2、河北东工石化机械有限公司向湖南宏旺环保科技有限公司支付延期交货违约金530000元；3、河北东工石化机械有限公司履行《购销合同义务》即向湖南宏旺环保科技有限公司提供合同总金额17%的增值专用发票；4、河北东工石化机械有限公司承担本案的诉讼费用。
河北东工石化机械有限公司辩称：1、湖南宏旺环保科技有限公司要求我们承担530000元的违约责任没有事实和法律依据，合同中有很多是霸王条款，湖南宏旺环保科技有限公司违约在先，定金没有按合同总金额的百分之三十支付；2、我公司已向湖南宏旺环保科技有限开具了80多万的增值税发票，第一次开具30多万的增值税发票是由于湖南宏旺环保科技有限提供的税号错误而作废，第二次开具了50.4万的增值税发票，被湖南宏旺环保科技有限公司强行作废，湖南宏旺环保科技有限公司提出要我公司开具相应增值税发票没有事依据。
经审理查明，本院确认以下案件事实：2017年9月24日，原、被告签订的《废矿物油蒸馏加热炉合同》，约定由湖南宏旺环保科技有限公司将年产处理70000吨废油再生蒸馏装置废物油蒸馏加热炉制作安装工程项目发包给河北东工石化机械有限公司，双方在合同中对工程项目、工期、质量要求、数量价格、结算方式等方面进行了约定。2017年9月25日湖南宏旺环保科技有限公司向河北东工石化机械有限公司支付了160000元的定金，2017年12月21日河北东工石化机械有限公司向湖南宏旺环保科技有限公司通过电子邮件方式发函，称设备已全部完工具备装车发货条件，让其公司尽快安排人员过来检查与安排合同款项，并表明对推迟交货给湖南宏旺环保科技有限公司带来的工作不便，望湖南宏旺环保科技有限公司给予体谅。2018年1月8日湖南宏旺环保科技有限公司派人前住河北东工石化机械有限公司检查设备与协调装车发货事宜。后双方因就延期交货等方面发生矛盾，湖南宏旺环保科技有限公司不按收设备，致使设备一直在河北东工石化机械有限公司处。湖南宏旺环保科技有限公司认为其自身合法权益受到了侵犯，特诉至本院，提出前列诉讼请求。
上述事实有原、被告企业登记资料、《废矿物油蒸馏加热炉合同》、银行单回单、电子邮件、作废增值税发票等证据在卷予以佐证。
本院认为，本案系承揽合同纠纷，原、被告之间的承揽关系合法有效，双方均应遵循诚实信用的原则全面履行合同义务。本案争议有三个：1、河北东工石化机械有限公司是否存在延期交货的行为以及双方约定的违约金是否过高？2、湖南宏旺环保科技有限公司提出因河北东工石化机械有限公司延期交货而解除合同是否应得到支持？3、河北东工石化机械有限公司是否应履行合同义务向湖南宏旺环保科技有限公司提供合同总金额17%的增值税专用发票？
关于本案争议焦点1：河北东工石化机械有限公司是否存在延期交货的行为以及双方约定的违约金是否过高？2017年9月24日，原、被告签订的《废矿物油蒸馏加热炉合同》，合同约定“工程工期为65天（室外工程下雨天顺延），从合同签订之日算起，除人力不可抗拒因素外每延期一天交货在河北东工石化机械有限公司工程款中扣10000元延期费（河北东工石化机械有限公司不得以任何其他理由延期交货）”。2017年9月25日湖南宏旺环保科技有限公司向河北东工石化机械有限公司支付了160000元的预付定金，虽然预付定金的金额没有达到双方合同约定的30%，但超过合同金额的20%，湖南宏旺环保科技有限公司已履行支付定金义务，河北东工石化机械有限公司按合同约定应在2017年11月29日前完成设备的安装调试。经查明，2017年12月21日河北东工石化机械有限公司才向湖南宏旺环保科技有限公司发函，称设备已全部完工具备装车发货条件，让其公司尽快安排人员过来检查与安排合同款项，且在发函中河北东工石化机械有限公司已表明公司延期交货，故对河北东工石化机械有限公司在庭审中关于天气因素而延期交货的抗辩，本院不不予支持。对于延期交货的天数，因双方就延期交货等方面发生矛盾后，湖南宏旺环保科技有限公司不按收设备，致使设备一直在河北东工石化机械有限公司处，考虑到后续安装设备的时间，认定河北东工石化机械有限公司延期交货的时间在一个月左右。双方在合同中约定延期一天10000元违约金是否过高？判断违约金是否过高应以违约造成的损失为基准，湖南宏旺环保科技有限公司在庭审中未就损失提供证据，应承担举证不利的后果，综合考量，本院参照合同总金额同期贷款利率的四倍标准对违约金作相应调整，酌定河北东工石化机械有限公司因延期交货应向湖南宏旺环保科技有限公司承担违约金12000元。
关于本案争议焦点2：湖南宏旺环保科技有限公司提出因河北东工石化机械有限公司延期交货而解除合同是否应得到支持？根据合同法的规定，承揽合同的解除可以分为法定解除、协议解除以及任意解除三种方式。除法定解除、协议解除为合同法总则部分规定的适用于所有合同形式的解除方式之外，任意解除是加工承揽合同特有的合同解除方式。庭审中经本院释明后，湖南宏旺环保科技有限公司提出解除合同是基于河北东工石化机械有限公司延期交货而解除合同，属于请求法定解除合同的范畴。根据合同法相关规定承揽合同中定作人以延期交货构成根本违约诉请法定解除合同，定作人不仅要证明承揽人交付定作物存在延期交货构成违约，而且还要证明该延期交货构成根本违约致使合同目的不能实现。本案中，湖南宏旺环保科技有限公司没有提供相应证据证明河北东工石化机械有限公司延期交货的行为使其合同目的不能实现，应承担举证不利的后果，故对其提出河北东工石化机械有限公司延期交货而解除合同的诉求，本院不予支持。
关于本案争议焦点3：河北东工石化机械有限公司是否应履行合同义务向湖南宏旺环保科技有限公司提供合同总金额17%的增值税专用发票？因湖南宏旺环保科技有限公司就河北东工石化机械有限公司延期交货提出法定解除合同的请求不成立，按《废矿物油蒸馏加热炉合同》双方约定，湖南宏旺环保科技有限公司付款前河北东工石化机械有限公司应开具此批货全额17%的增值税专用发票，湖南宏旺环保科技有限公司收到发票并核实后再付款。故湖南宏旺环保科技有限公司要求河北东工石化机械有限公司履行合同义务向其提供合同总金额17%的增值专用发票的请求，本院予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第九十三条、第九十四条、第一百一十四条、第二百五十一条、第二百六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
一、河北东工石化机械有限公司向湖南宏旺环保科技有限公司承担延期交货违约金12000元（该款直接从工程款中扣除）；
二、河北东工石化机械有限公司在湖南宏旺环保科技有限公司向其付款前提供合同总金额17%的增值税专用发票；
三、驳回湖南宏旺环保科技有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费9100元，减半收取4550元，河北东工石化机械有限公司承担2000元，湖南宏旺环保科技有限公司承担2550元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省常德市中级人民法院。
审 判 员 王献猛
二〇一八年四月二十五日
代理书记员 郑 万
附：相关法律条文
《中华人民共和国合同法》
第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。 当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。
第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的；
（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。 承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。
第二百六十一条承揽人完成工作的，应当向定作人交付工作成果，并提交必要的技术资料和有关质量证明。定作人应当验收该工作成果。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。