广东省中山市第一人民法院
民 事 判 决 书
（2016）粤2071民初5812号
原告：邝锐强，男，1984年10月26日出生，汉族，住广东省中山市东区。
原告：黄静，女，1984年9月10日出生，汉族，住广东省深圳市罗湖区。
上列两原告共同委托代理人：黄兰根，广东正鸿律师事务所律师。
被告：中山市恒茂房地产开发有限公司，住所地广东省中山市石岐区歧关西路28号豪逸华庭三期B型一层8卡。
法定代表人：郑尚容，董事副总经理。
委托代理人：胡冬勤、彭穗珊，分别系广东登都律师事务所律师、实习律师。
原告邝锐强、黄静诉被告中山恒茂房地产开发有限公司（以下简称恒茂公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2016年3月24日受理后，依法由审判员梁丹妮独任审判，并于2016年4月28日公开开庭进行了审理。原告邝锐强、黄静共同委托代理人黄兰根，被告恒茂公司委托代理人胡冬勤、彭穗珊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告邝锐强、黄静诉称:2013年8月31日，两原告与被告签订中山市商品房买卖合同，该合同约定了如下内容：1.两原告以总价795074元购买中山市石岐区岐关西路68号豪逸御华庭10幢1102房；2.被告应当在2015年5月31日之前将符合约定的商品房交付给原告；3.逾期交房超过180日买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，××按日向买受人支付已交付房款万分之一的违约金。合同签订后，两原告依约向被告支付了全部购房款。交房期限届满后，被告并未按照约定期限向两原告交付房地产。两原告认为，其与被告之间的商品房买卖合同时双方自愿签订，且不违反法律、行政法规的强制规定，该合同合法、有效。因此，被告理应在合同约定交楼期限内交付房地产，被告逾期交付行为已经构成违约，被告理应向两原告支付逾期交楼违约金。但由于两原告与被告签订的商品房买卖合同第九条约定的逾期交楼违约金明显过低，两原告有权依据合同法的有关规定请求法院依法予以调高。为维护自身合法权益，两原告特具状至法院，请求判令：1.被告自2015年6月1日起以购房款总额为基数按照银行同期贷款利率上浮50%的标准向两原告支付逾期交楼违约金至实际交付房产之日止；2.被告承担本案的全部诉讼费用。
原告邝锐强、黄静对其主张的事实以及诉讼请求在举证期限内提交的证据有：1.中山市商品房买卖合同；2.购房发票；3.中山市商品房销售登记备案表。
被告恒茂公司辩称：第一，逾期交楼违约金应自2016年1月17日起算，非两原告主张的2015年6月1日。合同约定，被告应在2015年5月31日前向原告交付涉讼商品房，合同第八条规定，如遇政府规划、设计变更，施工过程中因雨天影响或遇到异常困难不能及时解决，以及原告逾期付款等原因在造成逾期交房的，被告可据实予以延期且无需承担违约责任。本案具备以下情形，故交楼期限应予顺延，本案解除合同的条件未成就：1.雨天影响。根据中山市气象台提供的气象资料（中山市紫马玲人工观测站数据）显示，涉讼商品房施工期间（在2011年3月至2015年5月），中山市天气为中雨或以上的天数已达200天。受雨天影响，涉讼商品房的交房日期可据实予以延期200日。2.规划设计变更，中山市规划局向被告重新出具中山市建设工程规划许可证，对涉讼商品房所在楼盘的规划做出变更决定，规划局向被告出具中山市规划报建变更批复书，对涉讼楼盘的停车布置做出变更决定。由于规划变更，被告可据实顺延30日。根据以上两种情形，涉案商品房可据实顺延230日，即被告可按约据实延期至2015年1月29日2015年11月10日2016年1月16日向被告交房，在此期限前未交付构成违约。依据中山市商品房买卖合同第九条的约定，被告逾期交楼的，从约定交楼之日即2016年1月16日次日起计付违约金。故逾期违约金应自2016年1月17日起算，而非两原告主张的2015年6月1日。第二，违约金应以交付房价款为本金，按每日万分之一的标准计付，非两原告主张的按照银行同期贷款利率上浮50%。合同第九条约定，如被告逾期将商品房交付原告使用，被告按日向原告支付已交付房价款万分之一的违约金。由于该合同中已明确约定了违约金标准，故应遵照执行，被告所主张的违约金标准无事实与合同依据。
被告恒茂公司就其辩解在举证期限内提交的证据有：1。气象资料；2.建设工程规划许可证、建设工程规划许可证（附件）、中山市规划报建变更批复书；3.房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表、工程竣工验收报告。
经审理查明：2013年8月31日，两原告（买受人）邝锐强、黄静与被告（××）恒茂公司签订中山市商品房买卖合同以及补充协议，约定由买受人向××购买××开发的位于中山市石岐区岐关西路68号豪逸御华庭10幢1102房房地产（建筑面积119.56平方米，套内建筑面积97.69平方米）。总价款为795074元，付款方式为2013年11月30日商业贷款方式支付556000元，以现金方式支付239074元。××应当在2015年5月31日前，依照国家和该商品房所在地人民政府的有关规定，在当地建设行政主管部门办理工程竣工验收备案手续，取得中山市建设工程竣工验收备案登记证，并将符合本合同约定的商品房交付买受人使用。但遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，××可据实予以延期:1.遭遇不可抗力，其××在发生之日起30日内告知买受人的；2.因国家法律、法规、政策的变化，或因政府部门延误审批、验收，政府规划、涉及变更等行政原因，造成工程延误或停工而导致逾期交房的；施工过程中因雨天影响或遇到异常困难或重大技术问题不能及时解决，造成逾期交房的；买受人为未付清购房款以及其他应付款项的；××可以据实予以延期，并无需承担上述违约责任。××逾期交房（1）逾期不超过180日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，××按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过180日后，买受人有权解除合同，买受人解除合同的，××应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，××按日向买受人支付已交付房价款万分之一（该比率应不小于第1项中的比率）的违约金；该合同还约定了其他事项，并由原告签字，被告盖章确认。两原告已通过现金以及银行贷款的形式向被告支付全部购房款795074元，涉讼商品房于2013年9月22日办理销售登记备案。被告并未能依约在2015年5月31日将涉讼房地产交付给两原告使用。两原告认为被告存在违约行为，故诉至本院，主张前述实体权利。
另查：被告认为实际交付的日期应当予以顺延，主要体现在雨天影响以及建设工程规划变更两个方面，并提供了相关证据予以证明。经质证，两原告认为，雨天并不必然导致施工停止，如果被告认为受到雨天影响而导致施工影响，被告必须举证证明施工受到影响的证据，双方在合同中关于交付时间可予顺延的约定包含两层意思，一是国家或政府这种第三人的主体不可预测原因存在，二是要有因果关系，要有因为政府的规划或是雨天因素直接导致工程延误的因果关系，这两个因素缺一不可，被告的举证与本案纠纷并不存在关联性，因为仅仅涉及车位变更，这种变更亦并不必要影响施工和导致工程延误。
又查：针对两原告按中国人民银行同期同类贷款利率上浮50%的标准计算违约金，庭审中，经询问两原告，两原告认为其损失主要表现在租金损失以及银行按揭利息损失两个方面，但并没有提供相关的证据予以证明。
再查：截至庭审结束之日，涉讼房地产并未取得合同所约定的中山市建设工程竣工验收备案登记证。
本院认为：本案是商品房预售合同纠纷。两原告与被告之间所签订的中山市商品房买卖合同是双方真实意思表示，内容及形式均未违反法律法规的强制性规定，合法有效，两原告与被告双方均应按照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款之规定，全面履行各自的义务。
被告未能在合同约定的2015年5月31日取得中山市建设工程竣工验收备案登记证并将涉讼商品房交付给原告使用，构成违约，根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条之规定，应承担相应的违约责任。
由于被告未能于2015年5月31日取得中山市建设工程竣工验收备案登记证并将符合合同约定交付条件的房屋交付给两原告使用构成违约，两原告有权主张违约金。被告辩称受雨天影响以及规划设计变更等原因，交付时间应据实顺延，本院认为，大雨、暴雨等天气在广东珠三角地区普遍存在，并非不能预见，被告作为专业的房地产开发商，应当对可能影响工期的各种天气因素进行充分的评估，科学合理地制定施工进度及竣工交付期限，并且被告并未提交如现场施工日志或监理日志等证据证明确实存在由于天气原因无法施工的情况。另外，被告在本案中主张的规划变更是因被告自身设计方案调整而向相关部门申请审批的，并非因国家法律、法规、政策的变化，或因政府部门延误审批、验收，政府规划、设计变更等行政原因导致，况且，退一万步来说，被告亦未履行告知义务，并未将相关的情况向业主公示、告知，故对于被告的辩解，本院不予采纳。
对于两原告主张的违约金应予上浮的问题。由于原、被告双方对违约金的计算有明确的合同约定，该约定并没有违反法律法规的强制性规定，且属合理范围，两原告亦未举证证明其实际损失大于约定的违约金，故对于违约金，本院不作调整，被告应在2015年6月1日起至实际交付之日止，按已交房款即795074元每日万分之一的标准计付违约金。
综上，两原告诉求合理部分，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：
一、被告中山市恒茂房地产开发有限公司于本判决发生法律效力之日起七日内向原告邝锐强、黄静支付逾期交房违约金（违约金的计算方式为：以795074元为计算基础，自2015年6月1日起按照每日万分之一的标准计算至被告中山市恒茂房地产开发有限公司实际交付房地产之日止）；
二、驳回原告邝锐强、黄静的其他诉讼请求。
若未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
案件受理费1096元，减半收取为548元（原告邝锐强、黄静已预交），由原告邝锐强、黄静负担274元，被告恒茂房地产开发有限公司负担274元（被告中山市恒茂房地产开发有限公司负担部分于本判决生效之日起七日内迳付原告邝锐强、黄静）
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省中山市中级人民法院。
审判员 梁丹妮
二〇一六年五月三十一日
书记员 宋依蒙
刘佳林