湖州市吴兴区人民法院
民 事 判 决 书
（2009）湖吴民初字第587号
原告：湖州创业建筑××工程有限公司，住所地湖州市
××××楼。
法定代表人：张甲。
委托代理人：倪某某。
被告：湖州××××自动化仪表厂，住所地湖州市××
号。
代表人：叶某某。
原告湖州创业建筑××工程有限公司（下简称创业××
）与被告湖州××××自动化仪表厂（下简称中××仪表厂）
建设工程施某某同纠纷一案于2009年4月9日向本院起诉，本院
于即日立案受理，依法组成合议庭审理。同年4月30日原告向
本院提出对本案建设工程造价进行审计的申请，本院于同年5
月11日决定予以司法审计，同年11月20日湖州金业建设工程招
标代理有限公司完成司法审计。因被告单位法定代表人下落不
明，又无其他工作人员，本院于同年11月27日作出公告，向被
告公告送达相关法律文书。2010年3月3日对本案公开开庭进行
了审理，原告委托代理人倪某某到庭参加诉讼、被告经本院合
法传唤，无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。
原告创业××起诉称：原、被告于2006年8月15日签订了
《建设工程施某某同》和《施工承包补充协议书》各一份。合同约定，由原告为被告建造车间、综合楼及辅助用房，合同金
额暂定为7000000元，如有增减按实结算。合同签订后，原告
按约施工，至2008年12月28日全部工程甲，并将竣工报告提交
被告，原告已按合同规定完成了合同全部义务。被告方及其聘
请的监理对原告建设施工工程质量表示认可。工程施工期间，
由于被告方或未处理好与周边村民关系，工程款未及时到位以
及施某某可证未及时办妥等原因，致使施工停止，工期长时间
延误，给原告造成了重大经济损失。原告向被告索取工程款和
赔偿款无果，无奈诉至法院。请求法院判令被告：一、支付工
程款5105500元（具体以司法审计为准）；二、原告对建筑工
程乙优先受偿权；三、赔偿原告经济损失208210元（仅计算至
2007年底，要求计算至付清工程款时止）；四、承担本案诉讼
费。庭审中，原告变更第一项和第三项诉讼请求为：被告支付
工程款3692586元，赔偿逾期付款利息损失569701元（至判决
日止，按各期限商业银行利率计算，附利息表）。
被告未作答辩，也未提交证据。
原告创业××为支持其诉请，向本院提交了以下七组证
据：证据①《建设工程施某某同》、《施工承包补充协议书》
各一份，证明原告为被告建造车间，综合楼及辅助用房的事实
及协议暂定造价为7000000元的事实。证据②工程丙工报告三
份、工程丙工验收报告三份，证明建设工程于2008年12月28日
竣工，且被告认可原告工程丙工验收报告，工程质量合格。证
据③工作联系单（复印件）、函和联系函各一份，证明因被告
与工程周边居民存在矛盾，以及被告未及时办理建筑工程施某某可证等原因造成停工的事实，且被告同意支付打桩停工期间
桩机每天1800元的损失；塔吊、钢管、脚手架每天1000元的损
失。证据④建筑工程施某某可证（复印件）一份，证明被告直
到2007年12月13日才办妥许可证，致使工期延误。证据⑤工程
施工验收记录8份，证明本案建设工程于2006年12月15日桩基
工程丁、单体基础工程丁，2007年1月29日二层楼平面完成，2
007年4月26日结顶。证据⑥司法鉴定报告书一份，证明原告承
建工程造价为
5692586元（包含停工费损失）。证据⑦商业银行证明一
份，证明被告逾期付款期间的商业银行贷款利率。
为查明事实，本院向湖州市中立建设工程监理有限公司
张乙作了调查，张乙陈述被告中××仪表厂建设的车间、综合
楼和铺房工程由湖州市中立建设工程监理有限公司担任监理，
具体的监理日常工作由其和吴某某担任。该工程于2006年9月5
日开工，2006年12月15日桩基工程丁、单体基础工程丁，2007
年1月29日二层楼平面完成，2007年4月26日结顶，2008年12月
28日竣工验收。期间两次停工，打桩期间因中控自动化仪表厂
未能及时协调处理与村民间存在的矛盾，村民阻碍打桩施工，
导致停工；另一次由于中控自动化仪表厂未办理建筑施某某可
证，未通过质检站的中间验收，导致停工。
本院认为，被告拒不到庭，视为其放弃质证。张乙虽未
在调查笔录上签名，但其确认记录与其陈述一致，且也与原告
陈述的相关内容相互印证，故张乙虽未在笔录上签名，但不影
响证言的证据效力。本院确认上述证据为有效证据。根据确认的有效证据和当事人陈述，本院确认本案事实
如下：
2006年8月15日原、被告签订《建设工程施某某同》一份
，合同约定：被告在湖州市××区××大道南侧、经二路西侧
建设的湖州××××自动化仪表厂车间、综合楼和辅房工程戊
包某某告施工，承包范围为土建、水电、消防安装和配套设施
，合同造价7000000元，质量标准为合格，工期为310天，约定
开工日期为2006年9月18日，竣工日期为2007年7月28日。尔后
，原、被告双方又签订一份《施工承包补充协议书》，协议规
定：原告承包施工的性质是按施工图纸及施工联系单某某、包
料；付款方法：桩基工程丁、单体基础工程丁给付15%工程款
即1050000元，二层楼平面完成给付20%工程款即1400000元，
结顶给付15%工程款即1050000元，竣工验收给付15%工程款即1
050000元，余款自竣工验收第一天起一年内清偿，如逾期15天
以上，被告应按商业银行同期贷款利率偿付逾期付款利息损失
。合同签订后。原告于2006年9月5日开工，2006年12月15日桩
基工程丁、单体基础工程丁，2007年1月29日二层楼平面完成
，2007年4月26日结顶，2008年12月28日竣工，被告中××仪
表厂确认了原告的竣工验收报告。工程造价经审计为5692586
元。期间，因被告未能及时协调处理与村民间存在的矛盾，造
成村民阻碍打桩施工而停工，又因被告逾期办理建筑施某某可
证造成中间验收未通过质检而停止。
另认定，被告中××仪表厂共给付原告工程款2000000元
，具体付款时间：2006年12月26日给付200000元，同年12月30日给付150000元，2007年1月6日给付300000元，同年2月6日给
付50000元，同年2月7日给付100000元，2月15日给付700000元
，同年4月2日给付110000元，同年9月20日给付30000元，2008
年1月15日给付70000元，同年3月7日给付80000元，同年4月17
日给付60000元，同年6月1日给付50000元，同年6月25日给付5
0000元，同年7月4日给付50000元。
本院认为，原、被告间签订的《建设工程施某某同》和
《施工承包补充协议书》系双方真实意思表示，合法有效，具
有法律约束力。原告依约组织施工，且工程建设竣工后，被告
确认了原告提交的工程丙工验收报告，故原告已经履行了合同
义务。由于被告未按合同约定期限付款，故原告诉请被告支付
工程款，偿付逾期付款利息损失之诉请依法有据，本院予以支
持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第二百八
十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条之规定
，判决如下：
一、中××仪表厂应给付创业××工程款3692586元，限
于本判决生效之日起十日内清偿；创业××对中××仪表厂建
设的车间、综合楼和辅房工程变价款享有优先权。
二、中××仪表厂应偿付创业××逾期付款利息损失569
701元（后附计息清单），限于本判决生效之日起十日内清偿
。
如中××仪表厂未按本判决指定的期间履行给付金钱义
务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条
之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费48996元，由创业××负担9694元，中××仪
表厂负担39302元；审计费70000元由中××仪表厂负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本
院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江
省湖州市中级人民法院。
审 判 长 沈毓明
人民陪审员 钟宝清
人民陪审员 陈火荣
二〇一〇年三月十八日
书 记 员 顾 艳
逾期付款利息损失清单
1、2006年12月15应付105万元。实际付款65万元：2006
年12月26日付20万元；同年12月30日付15万元；2007年1月6日
付30万元。逾期利息损失：112145元。
①2006年12月16日至同年12月25日10天：105万元×6.92
25÷1000÷30天×10天=2423元；
②2006年12月26日至同年12月29日4天：85万元×6.9225÷1000÷30天×4天=785元；
③2006年12月30日至2007年1月5日7天：70万元×6.9225
÷1000÷30天×7天=1131元；
④2007年1月6日至2010年3月18日共1168天：40万元×6.
9225÷1000÷30天×1168天=107806元；
2、2007年1月29日应付140万元。实际付款96万元：2007
年2月6日付5万元；同年2月7日付10万元；同年2月15日付70万
元；同年4月2日付11万元。逾期付款利息损失：123669元
①2007年1月30日至同年2月5日7天：140万元×6.9225÷
1000÷30天×7天=2261元；
②2007年2月6日1天：135万元×6.9225÷1000÷30天×1
天=312元；
③2007年2月7日至2007年2月14日8天：125万元×6.9225
÷1000÷30天×8天=2308元；
④2007年2月15日至2007年4月1日共46天：55万元×6.92
25÷1000÷30天×46天=5838元；
⑤2007年4月2日至2010年3月18日1082天：44万元×7.11
75÷1000÷30天×1082天=112950元；
3、2007年4月26日应付105万元，实际付款39万元：2007
年9月20日付3万元；2008年1月15日付7万元；同年3月7日付8
万元；同年4月17日付6万元；同年6月1日付5万元；同年6月25
日付5万元；同年7月4日付5万元。逾期付款利息损失：218126
元
①2007年4月27日至同年9月19日146天：105万元×7.1175÷1000÷30天×146天=36370元；
②2007年9月20日至2008年1月14日共117天：102万元×7
.8975÷1000÷30天×117天=31416元；
③2008年1月15日至2008年3月6日共52天：95万元×8.09
25÷1000÷30天×52天=13326元；
④2008年3月7日至2008年4月16日共41天：87万元×8.09
25÷1000÷30天×41天=9622元；
⑤2008年4月17日至2008年5月31日45天：81万元×8.092
5÷1000÷30天×45天=9832元；
⑥2008年6月1日至2008年6月24日24天：76万元×8.0925
÷1000÷30天×24天=4920元；
⑦2008年6月25日至2008年7月3日共9天：71万元×8.092
5÷1000÷30天×9天=1724元；
⑧2008年7月4日至2010年3月18日623天：66万元×8.092
5÷1000÷30天×623天=110916元。
4、2008年12月28日应付105万元，实际未付款，逾期利
息损失89797元：
2008年12月28日至2010年3月18日共446天：105万元×5.
7525÷1000÷30天×446天=89797元。
5、2009年12月29日应付1692586元，实际未付款，逾期
利息损失25964元：
2009年12月29日至2010年3月18日共80天：1692586元×5
.7525÷1000÷30天×80天=25964元。
二о一о年三月十八日