河北省武安市人民法院
民 事 判 决 书
（2016）冀0481民初1424号
原告：齐晓博，男，1975年12月17日出生，汉族，邯郸市永年县人，现住武安市。身份证号码：×××3614电话
委托诉讼代理人：李红福，河北十力律师事务所律师。
委托诉讼代理人：李海鹏，河北十力律师事务所律师。
被告：冯海云，男，1970年3月10日出生，汉族，现住武安市。身份证号码：×××5731电话
被告：韩港，男，汉族，1982年1月7日出生，汉族，现住武安市。身份证号码：×××001Ｘ
原告齐晓博与被告冯海云、韩港建设工程合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告齐晓博及委托代理人李红福、李海鹏、被告冯海云、韩港到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告齐晓博向本院提出诉讼请求：1、判令二被告给付拖欠
原告工程款509155元及利息14256.34元（以509155元为基数，以中国人民银行同期贷款利率5.6%为准从2015年11月16日至2016年4月5日止，之后利息计算至被告付清所有款项时止）；2、判令二被告赔偿原告停工期间的设备租赁费78080元及工人工资63600元；3、判令二被告承担连带给付民事责任；四、本案诉讼费由二被告承担。事实和理由：被告韩港将个人住宅楼工程承包给被告冯海云承建（大包），2015年4月1日，被告冯海云又将该工程转包给原告齐晓博（清包），并签订《建筑施工承包协议书》，约定工程内容包括主体、水、电等工程，工程价格为基础每平米200元，一层框架每平米350元，阳台按实际面积一半计算，以上四层按每平米290计算；原告负责施工，被告冯海云负责材料及资金的供应，后原告进入工地按合同约定进行施工。于2015年11月16日完工，现已交付使用，2016年2月1日被告冯海云向原告出具了一份《2015年韩港私人住宅楼》结算清单，工程款共计1323155元，注明被告冯海云用工程款抵顶了房款90万元后，尚欠原告工程款119155元。原告未取得用工程款抵顶的房屋，为此，被告冯海云欠原告工程款1019155元，经原告多次催要，被告韩港给付原告工程款510000元，至今尚欠原告工程款509155元及拖欠工程款利息14256.34元。在施工过程中，由于被告未按合同约定支付工程款，导致工程断续停工106天，造成原告停工期间设备租赁费78080元。根据《民�诉讼法》有关规定，依法提起诉讼，请求法院依法判决。
被告冯海云辩称，2015年4月1日，我与齐晓博签订承包协议书，将韩港个人住宅楼工程承包给齐晓博，约定到2015年10月1日交工，因为其管理不当，工人不听话，拖延工期没有按时交工，造成损失大约为8万元，浪费建筑材料费用折价75000元，抵顶五套房屋折价95万元，支款86032元。我不欠齐晓博的工程款，齐晓博的起诉不成立，请求人民法院查明事实。
被告韩港庭审中辩称，我与被告冯海云签订的合同，是2015年3月1日应该完工，但工程至今没有完工。
诉讼中，原、被告为证明其诉辩称主张的事实和理由，原告齐晓博出示了下列证据材料：
1、原告身份证（复印件）1份，证明原告的主体资格；
2、建筑施工承包协议书1份，证明被告没有按工程进度给付工程款；被告�海云应当承担全部责任；该协议书中冯计书是证明人；
3、协议书1份，证明约定用房屋五套折顶90万元给原告，剩余工程款159155元减少质保金4万元，下余119155元待完工后一并给付；也证明被告冯海云拖欠工程款至今未还；
4、工程结算单1份，证明被告冯海云欠原告工程款的事实
及数额；工程已俊工并交付；
5、照片8张，证明该工程已交付完毕，并被告打广告出售该房屋；
6、租赁设备出库单，证明租赁设备的期限、数额及租赁费，其次还证明因停工造成原告租赁费的损失78080元；
7、租赁合同书、长风系列软件租金结算清单各1份，证明原告在施工中同时租赁其他家的设备及停工造成的损失；
8、工人工资表，证明由于被告原因造成停工，给原告造成的人工费损失63600元。
原告齐晓博申请证人靳某、王某、李某、宋某出庭作证。证人靳某、王某、李某、宋某证明2015年在原告处干活，听说工程款没有给付，到现在没有给我们工资。
被告冯海云出示了下列证据材料：
1、建筑施工承包协议书1份，证明双方签订了工程承包协议；
2、协议书、证明、收据，证明合同约定应该给付原告工程款1323155元，该款已给付原告，抵顶的五套房屋也给付原告。
被告韩港未出示证据材料。
庭审中，原、被告各自就对方出示的证据，进行了质证。
本院根据原、被告的质证意见，经审查，对原、被告出示的证据认证如下：一、对原告出示的1号证据原告身份证、2号证据建筑施工承包协议书、3号证据协议书，被告冯海云、韩港无异议，本院予以确认。对原告出示的4号证据工程结算单、5号证据照片，被告冯海云、韩港有异议，认为该工程没有完工，结算单数额不对。本院审查后认为，工程结算单虽然没有双方签字，但双方庭审中认可，本院予以确认。对原告出示的6号证据租赁设备出库单、7号证据租赁合同书、长风系列软件租金结算清单、8号证据工人工资表，被告冯海云、韩港有异议，认为租赁设备不能证明用于该工地，工人工资表是原告自己制作，不能作为证据使用。本院审查后认为，原告出示的租赁设备出库单、租赁合同书、长风系列软件租金结算清单，不能证明用于合同签订的工地，工人工资表，原告没有证据证明是因为被告的原因造成的损失，故本院不予采信。二、对证人靳某、王某、李某、宋某的证词，被告冯海云、韩港有异议，认为只能证明在该工地干活，原告没有给其工资，并不能证明被告未给付原告工程款。本院审查后认为，证人证明原告没有给其工资，并不知道被告没有给原告工程款。三、对被告出示的1号证据建筑施工承包协议书，原告无异议，被告韩港认为我不清楚。本院审查后认为，该证据来源、形式合法，内容真实，本院予以确认。对被告出示的2号证据协议书、证明、收据，原告对工程款数额无异议，但认为没有完全给付，还欠509155元款，房屋也没有履行；该协议签订时间为2015年4月1日，房屋协议2015年8月28日，被告没有按4月1日协议给原告工程款，因此证明被告冯海云违约。被告韩港认为我不清楚。本院审查后认为，被告冯海云出示的收据，经原告支取的款项，是在2016年2月1日双方结算前支取，其他人支取的款项不能证明属于原告应该支付，本院不予采信。
本院经审理，对本案事实确认如下，2015年4月1日，以冯海云为甲方，齐晓博为乙方，签订建筑施工承包协议书。约定被告冯海云将武安市五街龙泉寺西南角被告韩港个人住宅楼工程承包给原告齐晓博施工，工程价格为基础每平米200元，一层框架每平米350元，上面阳台按实际面积一半计算，以上四层按每平米290元，主体封顶后付60﹪元，摸完灰后付37﹪元，保修期为1年，1年后甲方返还乙方保质金。协议签订后，原告齐晓博组织人员施工。2016年2月1日，经结算，工程总价款1323155元，原告齐晓博支取款264000元，房屋抵顶款900000元，扣除质保金40000元，下欠119155元。
本院认为，原告齐晓博、被告冯海云双方签订的建筑施工承包协议书，是双方真实意思的表示，双方应当按约定自觉履行自己的义务。原告按约定完成了施工，经结算被告冯海云欠原告工程款119155元，原告要求被告支付所欠工程款，本院予以支持。原告要求被告赔偿原告停工期间的设备租赁费、工人工资及利息，原告出示的证据不能证明是由�告造成的，本院不予支持。被告冯海云出示的证据不足以证明已经付清原告工程款，其辩解理由本院不予采信。根据有关规定，该房屋已经居住，应当视为完工。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零九条之规定，判决如下：
一、被告冯海云于本判决生效后十五日内给付原告齐晓博工程款119155元；
二、驳回原告齐晓博对被告韩港的诉讼请求及其他诉讼请求。
案件受理费10451元，由原告齐晓博负担7768元，被告冯海云负担2683元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省邯郸市中级人民法院。
审 判 长 李玉生
代理审判员 刘 欢
人民陪审员 韩利芳
二〇一七年二月二十四日
书 记 员 李焕萍
附相关法律条文：
《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同受法律保护。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。