宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）宁0303民初365号
原告宁夏众森园林绿化工程有限公司。住所地：宁夏回族自治区银川市兴庆区。
法定代表人韦红海，系该公司经理。
委托代理人王世虹，女，1983年6月5日出生，汉族，大学文化，职工，住宁夏回族自治区灵武市。系该公司员工。特别授权代理。
委托代理人王欢，宁夏辅德律师事务所律师。特别授权代理。
被告宁夏太阳镁业有限公司。住所地：宁夏回族自治区吴忠市太阳山开发区。
法定代表人赵校军，系该公司董事长。
委托代理人马宇，宁夏古峡律师事务所律师。特别授权代理。
原告宁夏众森园林绿化工程有限公司诉被告宁夏太阳镁业有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年2月22日立案受理后，依法组成合议庭，于2016年5月10日公开开庭进行了审理。原告宁夏众森园林绿化工程有限公司委托代理人王世虹、王欢、被告宁夏太阳镁业有限公司委托代理人马宇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告宁夏众森园林绿化工程有限公司诉称，2011年5月8日，原告与被告宁夏太阳镁业有限公司签订了宁夏太阳镁业循环经济工业园区一期工程厂区绿化工程施工承包合同，承包了被告发包的宁夏太阳镁业循环经济工业园区一期工程厂区绿化工程。合同签订后，原告依约履行了合同义务，2011年11月24日工程竣工验收合格。工程总造价经被告委托审计确定为4244076.35元。依据双方合同约定被告应在工程竣工结算后一个月内向原告支付工程总造价的90%，剩余10%为质保金，保修期为三年，质保金分三年平均支付。但工程竣工验收并交付被告使用已四年之久，被告仅支付了3944278.06元工程款，尚欠299798.29元未付。现已过三年质保期，原告多次催要，被告均不予支付。被告逾期付款已构成违约，应向原告支付剩余工程款及逾期付款利息。诉讼请求：1.判令被告向原告一次性支付拖欠的工程款299798.29元，利息26982元（299789.29*6%*1.5），共计人民币326780.29元；2.本案的诉讼费由被告承担。庭审中原告放弃诉讼请求第一项中要求被告支付利息26982元的请求。
被告宁夏太阳镁业有限公司辩称，被告认可工程总造价为4244076.35元，已向原告支付工程款3944278.06元，欠付工程款299798.29元。但所欠工程款应该扣除税金后再向原告支付。对于利息希望原告放弃主张，因为涉案工程未如约完工，原告未按合同约定的竣工日期（2011年6月6日）竣工，直至2013年1月22日涉案工程才竣工验收，因此原告有违约行为。如果原告主张利息，被告将要求原告支付违约金。
原告宁夏众森园林绿化工程有限公司为证明其主张向法庭提供如下证据：
1.宁夏太阳镁业循环经济工业园区一期工程厂区绿化工程施工承包合同一份，证明2011年5月8日，双方就位于吴忠市太阳山开发区塘坊梁村的宁夏太阳镁业循环经济工业园区一期工程签订了“宁夏太阳镁业循环经济工业园区一期工程厂区绿化工程施工承包合同”，原告承包了被告发包的该绿化工程。原告履行了全部施工义务，工程于2011年11月24日竣工验收合格；
2.工程造价咨询报告书一份、回款明细账一份，证明涉案工程总造价经审计确定为4244076.35元，被告仅支付工程款3944278.06元，尚欠299798.29元工程款未付，且已过三年质保期。
被告质证后发表质证意见：证据1，对施工承包合同的证据三性无异议。同时合同约定的竣工日期为2011年6月1日。工程款的支付是税金代扣代缴，工期每延期一天承担违约金0.2%；证据2，对工程造价咨询报告书真实性无异议，对回款明细账的付款金额无异议。
被告宁夏太阳镁业有限公司为证明其主张向法庭提供如下证据：
1.工程竣工验收报告复印件一份，证明2013年1月22日涉案工程竣工验收，该工程交付被告使用，质保期应从该日期起计算；
2.承诺书复印件一份，证明一、二期草坪大面积死亡，养护期限应重新计算。
原告质证后发表质证意见：证据1，对证据三性无异议，但对证明目的不予认可。工程绿化的验收是分部分项验收的，基本工程验收时间为2011年11月24日。被告出示的工程验收报告不是整个工程的验收报告，而且即使是按照该证据上的验收时间计算，已经超过了三年质保期；证据2，因该证据系复印件，故对其证据三性及证明目的均不予认可。
本院对原、被告提供的证据分析认定如下：
原告提供的证据1，被告质证后对证据三性无异议，该证据可以证实原告承包了宁夏太阳镁业循环经济工业园区一期工程厂区绿化工程的事实，故对其证明原告承包了被告发包的绿化工程的证明目的予以认定。但对其证明履行了全部施工义务及工程于2011年11月24日竣工验收合格的证明目的不予认定；证据2，被告质证后对工程造价咨询报告书的真实性无异议，对回款明细账的付款金额无异议，故对其证明目的予以认定。
被告提供的证据1、2，因系复印件，无法核实其真实性，故对其证明目的不予认定。
经审理查明，2011年5月8日，原告宁夏众森园林绿化工程有限公司与被告宁夏太阳镁业有限公司签订了宁夏太阳镁业循环经济工业园区一期工程厂区绿化工程施工承包合同书。约定：原告承建被告宁夏太阳镁业有限公司厂区绿化工程；工程地点为吴忠市太阳山开发区；承包方式为绿化总承包；施工日期为2011年4月18日；总工期为50天。其中绿化工程30天，广场工程50天；开工日期为2011年4月18日；竣工日期为2011年6月6日；养护期限三年；工程质量标准为合格（苗木规格符合设计要求98%以上，喷灌运行质量和覆盖率达100%以上，苗木种植完成后栽培养护成活率达98%以上）；工程总造价3694041.64元；工程造价结算方式：合同采用总承包方式，其他由被告同意的签证项目参照原合同单价，合同外的项目由乙方提供市场价，双方协商确定。此承包总价包括完成本合同范围内工程所发生的一切费用；本工程开工日期从甲方委托监理单位下发开工令之日起算，中标工期即为合同工期；工程款支付：硬化工程、喷灌工程和电气工程每月25日前承包人上报当月完成工程量，经监理、甲方审核确认后在下月10日前按审定的工程量价款的75%支付工程进度款，办理竣工结算后一月内，发包方付至结算总造价的90%，剩余10%为质保金，保修期为三年。质保金分三年平均支付，付款节点为每年竣工验收日后一周内。绿化工程在苗木全部进场后，支付工程款的70%，待苗木全部栽植完成并验收合格后累计支付工程款的80%，剩余部分作为工程质量保证金，分三年平均支付，付款节点为每年竣工验收日后一周内；支付款项时税金代扣代缴；工程验收：工程在单项工程完工后由原告提出正式书面验收申请，被告收到申请起5日内组织验收，若逾期不予验收，视为被告认为此项工程验收合格。工程竣工验收合格后30日内双方办理完竣工结算手续，按合同规定支付工程款。绿化种植工程完工后进行第一次验收，绿化工程养护期满后进行第二次验收，并办理交工手续。养护期三年自通过第一次验收之日起算；违约处罚：投标人未按合同工期如期完成，每延期一天处罚违约金合同价的0.2%。合同签订后，原告组织施工。受被告委托，银川市鸿利建设工程咨询有限公司于2013年12月16日出具了鸿利造字（2013）046-12号工程造价咨询报告书，涉案工程审定造价为4244076.35元。现涉案工程已交付被告使用，被告共计支付原告工程款3944278.06元，尚欠299798.29元未支付。
本院认为，原告宁夏众森园林绿化工程有限公司与被告宁夏太阳镁业有限公司签订了宁夏太阳镁业循环经济工业园区一期工程厂区绿化工程施工承包合同书，承建了被告宁夏太阳镁业有限公司厂区绿化工程，事实清楚，故本案应为建设工程施工合同纠纷。被告认可涉案工程已交付使用，现尚欠原告工程款299798.29元未支付，愿意在扣除税金后（若原告能够提供外经证，则扣除3.25%的税金，若无法提供外经证，则扣除5.25%的税金）向原告
支付剩余工程款。依据双方合同中关于支付款项时税金代扣代缴的约定，被告有权在向原告支付下欠工程款时扣除税金。庭审中原告陈述可以向被告提供外经证，同意按照3.25%扣除税金，故判令由被告支付原告工程款290054.85元（299798.29元－299798.29元×3.25%）。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零九条、第二百六十九条之规定，判决如下：
被告宁夏太阳镁业有限公司于本判决生效后三十日内支付原告宁夏众森园林绿化工程有限公司工程款290054.85元，同时原告宁夏众森园林绿化工程有限公司向被告宁夏太阳镁业有限公司提供外经证。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费6201元，由原告宁夏众森园林绿化工程有限公司负担551元，被告宁夏太阳镁业有限公司负担5650元。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院。
本判决生效后，如被告拒绝履行，原告可在判决自动履行期届满后二年内申请执行，逾期则丧失申请执行权利。
审 判 长 郭海茹
人民陪审员 李国梅
人民陪审员 马怀翠
二〇一六年六月十四日
书 记 员 谢绍君
附法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。