洛阳市老城区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）豫0302民初1776号
原告（反诉被告）：洛阳海松建筑劳务有限公司。住所地：洛阳市洛龙区望春门街政和路东北角天元在水一方*幢*单元****号。
法定代表人：柴海松，该公司董事长。
委托代理人：曹元遇、袁利峰，河南惠人律师事务所律师。
被告（反诉原告）：洛阳五建建筑工程有限责任公司。住所地：洛阳市廛河区民族路*号。
法定代表人：张海晓，该公司总经理。
委托代理人：王银枝，女，该公司董事长。
委托代理人：李峻玲，河南松盛永进律师事务所律师。
原告洛阳海松建筑劳务有限公司（以下简称“洛阳海松公司”）与被告洛阳五建建筑工程有限责任公司（以下简称“洛阳五建公司”）劳务合同纠纷一案，本院于2016年12月1日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告洛阳海松公司的委托代理人曹元遇、袁利峰，被告洛阳五建公司的委托代理人王银枝、李峻玲均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告洛阳海松公司向本院提出诉讼请求：1、请求依法判令被告支付拖欠原告劳务费用3080288.8元及利息（利息要求支付至实际支付之日止）；2、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2012年4月20日，原、被告签订《劳务合同》一份，由原告承建被告阳光富邸小区1、2、3、4号楼工程，双方对工程承包范围、合同价款及支付等进行了约定。原告依照约定完成施工任务并验收合格，工程已经投入使用，原告的劳务费共计为19281288.8元，被告已经支付16201000元，仍拖欠原告劳务费3080288.8元。原告为维护其合法权益，诉至本院。
被告洛阳五建公司辩称，原、被告双方未经过清算来确定劳务费金额，故原告诉求应当予以驳回。
被告洛阳五建公司向本院提出反诉请求：1、请求判令原告洛阳海松公司承担未履行总包配合义务给洛阳五建公司造成的吊篮损失款89200元；2、请求判令原告洛阳海松公司支付洛阳五建公司其应予承担的垃圾转装运费用52080元、现场保卫费用88857元、职工宿舍费用82434元、保险费用52571.21元、卸地板砖款350元、现场清理费用为11350元；3、请求判令原告洛阳海松公司承担各项罚款损失为64681.71元；4、本案反诉费用由原告洛阳海松劳务全部承担。事实和理由：原、被告就原告洛阳海松公司承包被告阳光富邸小区劳务施工工程签订了《劳务合同》及相关补充合同、会议纪要等。合同约定了双方的权利和义务，原告洛阳海松公司为总包配合义务，其搭建外架应当无条件供其他分包单位使用，但洛阳海松公司擅自将外架拆除给被告洛阳五建公司造成吊篮损失82900元。原告洛阳海松公司应具有垃圾转运、现场保卫、职工宿舍、保险、卸地板砖、现场清理等义务并承担费用，洛阳海松公司未予支付，洛阳五建公司均为此垫付。洛阳海松公司应保障安全文明施工却因屡次违反义务而造成洛阳五建公司罚款损失68996元。现被告依法提起反诉，请求法院支持被告的反诉请求。
原告洛阳海松公司针对被告洛阳五建公司的反诉辩称，关于吊篮损失费没有依据，这个项目主要用于外墙保温，是被告另行承包项目，不在原告承包范围，当时原告已撤场，不在原告付费范围。关于垃圾转装运费这个费用是被告外运产生的费用，不在合同约定的范围，原告不应承担。关于现场保卫费是被告正常开支，不能应由原告承担。关于职工宿舍费用是废弃的大仓库当时不收费，且住宿的人员不只是原告公司的人员，还有被告公司人员，即使被告现在要求费用，也应该分摊，不能让原告公司独自承担。关于保险费原告不应该承担，原告公司人员自己买的有意外保险，原告公司不可能承担他公司人员费用。关于现场清理费，当时原告干完已经撤场，验收后才走，被告后面还有其他分包商，这个费用不应由原告承担。关于罚款不属于原告公司支付范围。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。本院认定事实如下：
2011年10月左右，甲方（洛阳五建公司）与乙方（洛阳海松公司）签订《劳务合同》一份，约定：甲方因生产需要，同意由乙方提供足额、技术熟练的建筑作业人员及相应的管理班子，自带相应的施工机械及措施材料进入阳光富邸小区（一期工程）项目施工现场，承揽该项目的劳务施工任务。遵循平等、自愿、诚实的原则，经双方协商一致，订立本合同。一、劳务承办范围、方式和工作内容。1、承包范围：完成阳光富邸小区（一期）工程施工图、图纸会审及变更单等图纸文件内的土方工程（不包括土方开挖、打桩和护坡工程，但乙方必须配合）、基础工程、主体工程、粉刷工程，并与该工程内甲方分包的工作进行配合、衔接。2、承包方式：包清工及施工机械（带措施、材料及辅材），包含下列内容：人工及机械设备、模板、内外架，包总包配合、工程管理安全防护、文明施工（含购置及悬挂标语、标牌等）、现场材料装卸、后勤及各种技术措施费、冬雨季施工费、施工垃圾清运、现场保卫、职工宿舍、施工道路、办公用房、厨房、厕所等临时设施、劳保福利、保险费用等一切费用。承包工作内容：①包人工：除消防安装、通风管道安装、水电安装工程、栏杆、外墙保温工程、防水工程、内外门窗工程、外墙涂料工程、电梯外，其余该工程的所需全部人工、机械、辅材均由乙方清包。②包机械：全部机械设备，如砼输送泵、塔吊、施工电梯、砼搅拌机、砂浆搅拌机、钢筋机械、切割机、木工机械、小型施工工具等一切机具及维修、维护。③包材料：除砼、钢筋、砖、水泥、砂、石、保温材料、直螺纹套筒、施工用水、施工用电、抹灰层所用的107胶由甲方负责其余材料均由乙方负责。钢筋损耗率按项目部审核后的钢筋下料单控制在1%以内，各种砖损耗率控制在1.5%以内，水泥、砂、石根据设计图纸及现场实际配合比控制在2%以内，商品砼损耗率控制在1.5%以内，以上各种材料损耗率控制在约定比例内的节约部分按五五分成。超出部分由乙方负责按甲方购买价赔偿。④包模板：模板工程所含的模板、方木、架管、扣件、螺杆、钉子、铁丝、钢丝绳、螺帽、花篮螺丝、蝴蝶扣、支模用PVC内衬管、垫块、垫圈、胶带、补缝材料等，模板、方木必须按施工标准进行采购。⑤包架子：包外架工程所需的一切材料，外架工程按国家相关标准、图案进行施工，安全网必须通过安监站的检查，乙方搭设的外架须无条件供甲方及业主的指定分包单位使用，乙方拆除外架前必须经甲方同意后方可拆除。⑥总包配合：甲方承接的本工程其他工程内容由甲方另行组织施工的，乙方负责配合，其配合费用已包含在乙方合同单价内，乙方提供现有的垂直运输机械、外架、临时水、电的接口、安全文明用工。⑦包临时水电箱体及管线和电缆的设备：施工用电总盘（一级盘）以下临时线路均由乙方架设，临时用水的水表以下（或总开关以下）管路均由乙方负责。乙方负责所需材料、人工，并按规范进行临时线路的架设，乙方派专人进行维护，乙方对甲方提供的临时水电的设备负责保管和配合维护责任，如有缺少、损坏由乙方照价赔偿。施工用水、电不得浪费，超过正常施工定额标准2%以上部分由乙方承担。⑧包工程管理、包技术：乙方须配备有相关上岗证的现场总负责1人，有相关工程施工经验的施工员4人，技术员2人，专职质检员2人，专职安全员不少于2人，材料员2人，（乙方配备的管理人员造册报甲方）乙方对工程测量、钢筋下料单及所有的材料计划、技术交底、按图施工、工期管理、质量、安全文明施工等管理负全部责任，甲方项目部主要负责总包管理、协调、监管乙方开展工作，乙方在进场前必须提供现场管理人员的名单及相关资质，并持证上岗。⑨包安全防护、文明施工：乙方负责所有的安全防护设施，安全防护用品的采购、搭设、维护工作、并按有关要求执行。现场临时活动房及材料库房由乙方负责，乙方保证有专人配合甲方的现场文明施工，材料覆盖和维护以及对现有临时设施、道路进行维护工作，做到工完场清，施工作业面、施工现场周围，工人宿舍、食堂、厕所区域随时保持整洁、干净，对进场道路及出入口（按建委有关规定配备冲洗设备）每天清扫并冲洗干净，包括对商砼车辆进出场所产生的垃圾进行清理，以及对进出场车辆进行冲洗。⑩乙方负责甲乙双方所有进出场材料、工具的装卸及堆码工作，所产生的费用乙方自行承担；乙方负责采购、配备、管理消防器材。二、合同工期。1、开工时间：从土方开挖到基础3:7灰土低标高一半时为乙方施工工期。2、竣工时间：总工期日历480天。3、乙方必须对合同签订的控制工期的总进度计划进行分解，（±0.000完工工期为60天；主体完工工期为140天，首层为6天，以后为每5天一层；砌墙完工工期为60天；粉刷装饰工期为135天；屋面工期为15天。地下车库和商铺工期为70天）并报甲方审批备案，乙方进度必须按甲方进度计划按期或提前完成，甲方每月对乙方施工进度考核一次，每延迟一天罚款2000元，并在每次拨款时直接扣除，若在下个月将上月延迟的工期赶上，返还上月的工期罚款，以此类推。乙方总工期提前一天，甲方奖励乙方1000元；若由于乙方原因连续两次达不到工期要求或工期在双方已定的总工程进度表上延误30天以上，甲方有权解除合同，乙方无条件退场，同意先退场后结算，按乙方已完成工程量折算60%进行结算。如因甲方原因（规划、审批）等原因造成乙方停工超过20天以上者损失由甲方负责，甲乙双方有争议者除外。三、承包工程费用计算方法。1、合同签订前，乙方需向甲方交纳合同履约保证金肆拾万元，主体工程封顶验收合格后10天内全部退还。2、劳务分包单价：住宅楼按国家规定的建筑面积计算（±0.000以上按340元/㎡，±0.000以下按一层半建筑面积计算）。地下车库按国家规定的建筑面积460元/㎡，商铺按国家建筑面积300元/㎡。（固定单价，一次包死，不作调整）。3、以上分包单价为完成承包范围内所有工作之内容单价，工程质量达到国家验收标准合格以上标准。其中主体工程为市级优质结构，达到上述目标，结算单价按合同单价结算，若主体达不到市级优质结构，结算总造价扣除1.5%违约金。4、安全文明施工达不到市级文明工地，结算总造价扣除1.5%违约金。5、政策性调整，技术性调整，材料、人工、机械涨价等物价上涨，包括不可预见因素，均不予以调整，合同单价中已考虑各种风险，施工过程中乙方不得以任何理由要求甲方进行签证、索赔，更不得以任何理由发生停工，聚众闹事等影响甲方正常工作和损坏形象的事情，如发生上述事件由此引起的一切费用由乙方负责外，甲方将对乙方除以10000元/次的罚款，情节严重者甲方有权终止合同，并按照合同总造价的10%除以乙方的违约金，并在结算时予以扣除。（甲方原因不履行合同者除外）。四、结算及付款方式。1、结算方式：建筑面积按现行河南省建筑工程建筑面积计算规则计算；2、结算时间：竣工验收合格后，乙方提供结算清单，甲方收到结算清单后三个月办理最终结算。3、付款方式：付款节点：第一次付款全楼主体完成15层封顶付已完工程量70%，即：220元/㎡*70%*15层以下建筑面积。第二次付款全楼主体封顶后付已完工程量的80%，即：220元/㎡*80%*全部建筑面积。第三次付款全楼二次结构完成后付已完工程量80%，即：50元/㎡*80%*建筑面积。第四次全楼粉刷完成后付工程款80%，即：70元/㎡*80%*建筑面积。第五次付款竣工验收合格后三个月内付总工程劳务费至95%。剩余5%保修金待一年后10日内付清。4、乙方配合甲方开据正规的劳务发票，税金由甲方负责。五、工程质量要求。1、乙方必须确保承包范围内的分布分项工程检验批质量达到国家标准的合格及以上等级，并要求所有工序一次验收合格，凡不符合国家验收规范及甲方要求的，甲方有权令其返工，返工所需工程费用由乙方负责。2、政府质检部门和业主及监理方在施工过程中或验收评定时，提出的整改意见，乙方必须照章执行，对拒不执行整改意见或整改不及时或整改后达不到质量要求的按1000元/次·天；对于上级部门对项目的质量检查及验收，必须做到检查一次，通过一次，否则乙方不仅要承担由此产生的相关处罚外，还要承担由此造成的甲方的损失。六、安全文明施工。1、乙方应严格执行安全操作规程，对进场人员必须登记、造册，办理工作卡及信息卡，并进行安全教育和安全技术交底工作，遵守有关安全生产的各项规章制度。2、乙方应做好作业区域的安全防护，给现场作业的工作人员提供足够的安全防护用品。3、乙方应指派足够的负责安全专项管理的工作人员，全面维护安全管理工作，乙方的安全员的任命应报甲方审批。4、施工现场乙方对自身和他人的安全工作负全责，出现事故均由乙方负责。并承担事故后的一切费用和政府部门的罚款费用。5、乙方在施工区域内堆放的材料、半成品、设备必须整齐，井然有序，及时清理废料和建筑垃圾并运至现场指定地点。6、乙方在施工区域内，严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及光背、穿拖鞋、争吵、骂人、扯皮、打架等不文明行为，打架一次不论原因对乙方罚款2000元/次。七、甲方责任。1、负责按乙方提供的材料计划将材料及时采购进场。2、负责将回填土土方运至现场，由乙方负责进行回填，基础三七灰土的回填与夯实，甲方负责将土及白灰运至现场，其余所用的人工及机械均由乙方负责。乙方负责压路机机械，甲方负责铲车。3、甲方根据生产情况安排乙方工作，并对乙方进行技术指导，解决施工中遇到的技术难题；4、应按合同约定及时结算，支付劳务费，若违约应承担同期银行贷款利息及本金。5、有权对乙方管理人员进行人事任免，乙方无条件服从；6、负责协调有关部门的工作。八、乙方责任。1、乙方指定的现场总负责、施工员、质检员、安全员不得擅离施工现场，有事离开须向甲方请假并委托代理负责人；2、乙方承包工程范围内工作内容不得转包，并保证施工作业工作人员稳定，满足进度要求；3、乙方必须做好承包范围内的成品和半成品保护工作，并不得破坏其他范围内的成品、半成品；4、乙方所需材料计划提前10天报甲方，并在施工中注意节约材料，严禁偷窃，乙方不得将本区域内甲方材料运至合同承包范围外的其他地方使用，若有发现甲方将以10000元/次罚款，并按损失材料价格的5—10倍赔偿甲方，发现两次，甲方将直接勒令乙方退场，并由乙方承担相应的法律责任；5、乙方按照图纸、设计要求、技术核定单等有效施工文件进行施工作业；6、乙方遵守甲方各项规章制度，服从甲方统一指挥调度；7、乙方有权拒收甲方不合格的原材料；8、乙方确保民工工资发放，必须造表发放民工工资，并报甲方存档。9、生活区内（宿舍、伙房）不得使用电器设备做饭、烧水，如发现一次对乙方不少于100元的处罚。九、其他。1、施工过程中。乙方不得擅自罢工、上访、堵路等，如发生一次甲方处罚乙方20000元/次，并赔偿甲方损失，结算时予以扣除。2、乙方应有较强的经济基础，在不到工程款支付期间乙方应能保证施工人员的生活费以及保证施工正常进行所需的一切费用；3、如乙方不履行合同，其余款及质量保证金作为支付甲方的违约金；4、本合同一式肆份，甲乙双方各式两份。未尽事宜，双方协商解决。
上述《劳务合同》签订后，洛阳海松公司即开始对其承包的项目进行施工。在施工过程中，双方于2012年3月14日签订《协议书》一份，约定双方共同委托周四娃对回填土工程项目进行施工，洛阳五建公司为此承担土方回填项目费用71824.38元。双方于2013年3月20日签订《会议纪要》一份，约定洛阳海松公司承包的地下车库工程1、2号楼于2013年5月30日封顶，3、4号楼于2013年6月20日封顶。2013年6月17日，洛阳五建公司向洛阳海松公司下发《地下车库及商铺工期确定的通知》，载明：“应建设单位要求阳光富邸小区地下车库主体结构完工工期确定为2013年7月10日，已按2013年3月20日的会议纪要精神将地下车库工期顺延了20日历天。商铺仍按2013年8月15日主体完工。望贵公司抓紧时间组织人力、物力和财力按时完成，否则逾期一天按伍仟元对贵单位进行工期违约处罚”。2013年8月3日，阳光富邸地下车库完工，洛阳海松公司延期24天。2013年9月9日，阳光富邸商铺完工，洛阳海松公司延期25天。双方于2013年8月2签订《会议纪要》一份，约定阳光富邸1、2号楼洛阳海松公司于2013年8月10日开始砌体，2013年9月30日砌体全部完工。3、4号楼于2013年8月21日开始砌体，2013年9月30日砌体全部完工，如不能按期完成每延期一天处罚洛阳海松公司5000元。阳光富邸1、2、3、4号楼洛阳海松公司于2013年9月10日开始内外粉刷、地坪工程，2013年11月30日内外粉刷、地坪工程全部完工，每延期一天处罚洛阳海松公司5000元整。2013年11月7日，阳光富邸1、2号楼砌体完工，洛阳海松公司延期38天。2013年11月5日，阳光富邸3、4号楼砌体完工，洛阳海松公司延期36天。2014年4月25日，阳光富邸1、2、3、4号楼粉刷及地坪完工，洛阳海松公司延期146天。
另查明，洛阳五建公司代洛阳海松公司支付未完成项目费用465517.81元，因洛阳海松公司未履行《劳务合同》，洛阳五建公司另支付现场保卫费44428.5元（本院酌定该费用的一半）、职工宿舍费82434元、保险费52571.21元、罚款损失42950元。2016年11月19日，经双方决算，双方认可阳光富邸1-4号楼及商铺、地下车库总劳务费为1890万元，阳光富邸增加项目劳务费合计为247334元（包含洛阳海松公司1、2号楼主体提前19天封顶奖金38000元，3、4号楼主体提前14天封顶奖金28000元），对于阳光富邸劳务减少项目，双方未达成一致意见。由洛阳海松公司承包的阳光富邸项目未达到洛阳市主体优质结构及文明工地。
再查明，洛阳五建公司共计支付洛阳海松公司劳务费16202000元。本案在审理过程中，案外人申光、王正宏、姬广玉向本院提起诉讼，要求洛阳海松公司、洛阳五建公司支付其劳务费。后经本院调解，双方达成一致意见，由洛阳五建公司支付申光、王正宏、姬广玉劳务费共计为401285元，洛阳海松公司认可由洛阳五建公司支付的该401285元在本案中予以扣除。
本院认为，原、被告所签订的《劳务合同》及《会议纪要》系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律的强制性规定，合法有效。《中华人民共和国合同法》第八条规定：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照合同约定履行各自的义务，不得擅自变更或者解除合同”，故原、被告均应按照协议的约定履行各自的义务。原告洛阳海松公司承包被告洛阳五建公司阳光富邸项目的劳务，被告洛阳五建公司应支付原告洛阳海松公司劳务费用。关于本诉部分，根据双方于2016年11月19日的决算，涉案的阳光富邸项目劳务费共计为19147334元（18900000元+增加项目费用247334元），扣除被告洛阳五建公司已经支付的16202000元劳务费及原告洛阳海松公司认可扣除的劳务费401285元，剩余劳务费为2544049元。因关于阳光富邸工程的扣减项目的劳务费双方未能达成一致意见，本院依据双方所签订的《劳务合同》及《会议纪要》，认为应当予以扣减的劳务费为：1、土方回填项目71824.38元；2、洛阳海松公司未完成项目465517.81元；3、未达到洛阳市主体优质结构及洛阳市文明工地的违约金567000元（18900000元×1.5%×2）；4、阳光富邸项目1-4号楼砌体及粉刷、地下车库及商铺延期完工的违约金538000元，本院从权利与义务对等及公平的角度考虑，按原告洛阳海松公司认可的被告洛阳五建公司对其主体提前封顶每天奖励2000元的标准，乘以原告洛阳海松公司的违约天数269天（38天+36天+146天+24天+25天）计算。综上，本院认定的扣减项目劳务费共计为1642342.19元，故原告洛阳海松公司要求被告洛阳五建公司支付劳务费的诉求，本院支持901706.81元。关于原告洛阳海松公司主张的利息部分诉求，因被告洛阳五建公司已经按照原、被告所签订的《劳务合同》及付款补充协议约定的付款节点足额付款，不存在违约，且在涉案工程完工后，双方对劳务费又重新进行了的决算，故原告洛阳海松公司的该诉求，本院不予支持。关于被告洛阳五建公司主张的反诉请求，本院依据双方所签订的《劳务合同》及查明的事实，支持被告洛阳五建公司的反诉项目为：1、现场保卫费44428.5元；2、职工宿舍费82434元；3、保险费52571.21元；4、罚款损失42950元。以上共计为222383.71元，其余反诉项目，因不符合双方《劳务合同》的约定，本院不予支持。根据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
一、被告洛阳五建建筑工程有限责任公司于本判决生效之日起十五日内支付原告洛阳海松建筑劳务有限公司劳务费901706.81元；
二、原告洛阳海松建筑劳务有限公司于本判决生效之日起十五日内支付被告洛阳五建建筑工程有限责任公司222383.71元；
三、驳回原告洛阳海松建筑劳务有限公司的其他诉讼请求；
四、驳回被告洛阳五建建筑工程有限责任公司的其他反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案本诉受理费31442元，保全费5000元，共计36442元，由原告洛阳海松建筑劳务有限公司承担18625元，被告洛阳五建建筑工程有限责任公司承担17817元；本案反诉受理费3802元，由原告洛阳海松建筑劳务有限公司承担2318元，被告洛阳五建建筑工程有限责任公司承担1484元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于河南省洛阳市中级人民法院。
审 判 长 刘 磊
人民陪审员 刘彩琴
人民陪审员 刘忠诚
二〇一七年十二月八日
书 记 员 宋 娜