江苏省苏州市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）苏05民终500号
上诉人（一审被告、反诉原告）：深圳市湛艺装饰设计工程有限公司,住所地深圳市福田区彩田南彩虹新都海鹰大厦23D、E。
法定代表人：何康喜,该公司董事长。
委托诉讼代理人：林嘉鼎，广东东深律师事务所律师。
被上诉人（一审原告、反诉被告）：昆山瑞凌焊接科技有限公司,住所地江苏省昆山市玉山镇晨丰西路南侧。
法定代表人：邱光,该公司董事长。
委托诉讼代理人：尤宏波�江苏六典律师事务所律师。
上诉人深圳市湛艺装饰设计工程有限公司（以下简称深圳湛艺公司）因与被上诉人昆山瑞凌焊接科技有限公司（以下简称昆山瑞凌公司）装饰装修合同纠纷一案，不服江苏省昆山市人民法院(2015)昆民初字第1600号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年1月10日立案受理后，依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。
深圳湛艺公司上诉请求：二审法院撤销原审判决并依法改判昆山瑞凌公司支付工程款834908.84元、赔偿违约金90170.5元（暂算至2015年5月8日，后续计算至付清时止），案件受理费由昆山瑞凌公司负担。事实和理由：一、2012年12月24日签订的建设装饰工程施工合同约定工程造价暂定为2543093.63元，另增加水电工程273942元以及大门口装修工程184276.9元。深圳湛艺公司竣工后已向昆山瑞凌公司提交了工程验收、结算等资料，但昆山瑞凌公司未作答复也没有支付剩余工程款834908.84元，视为对结算的认可。根据预算汇总表约定，水电工程属于增加项目，所完成的工程量有双方工作人员确认的办公楼装修工程一二楼弱电数据表及办公楼装修工程一二楼照明管线测量数据表等予以证实。一审法院认定剩余工程款为512125.57元与事实不符。二、一审法院认定工期拖延责任在于我方不符合事实和法律规定。1、在施工过程中，昆山瑞凌公司存在多次变更设计、施工程序改变、增加工程量，工期应相应顺延。2、根据双方约定，昆山瑞凌公司应分六笔支付工程量，但昆山瑞凌公司仅按时支付了第一笔工程款，第二笔工程款约定为7629280.9元，昆山瑞凌公司仅支付了250000元，第三笔工程款约定为7629280.9元，昆山瑞凌公司仅支付了508618.7元。其后，深圳湛艺公司多次向昆山瑞凌公司发函催告，但昆山瑞凌公司总是找理由拖延。2013年12月11日，深圳湛艺公司已完成工程的95%，但昆山瑞凌公司仍拒不支付工程款，工人及供应商催款已严重影响工程收尾。在此情况下，由昆山瑞凌公司代表刘辉、我方代表王华礼、施工班长及供应商代表徐秋生、徐家胜、荣成毅、薛道君共同商议，并形成了会议纪要，确认工程已完成95%，工期及工期款拖延问题，和平解决，互不追究，三方按实际工程量结算，昆山瑞凌公司在2014年1月15日支付全部工程款。此后，在深圳湛艺公司在2013年12月30日全部完工并提交竣工验收报告后，昆山瑞凌公司才于2014年1月21日再支付900000元，但仍未达到合同约定的85%。因此，昆山瑞凌公司迟延支付工程款才是工程延期完工的原因，并且双方已协议互不追究，一审法院认定我方违约与事实不符。三、昆山瑞凌公司应向我方支付工程违约金。昆山瑞凌公司�今拒不支付工程款，其行为构成违约，根据双方签订的合同约定，昆山瑞凌公司应当依约向我方承担违约责任。
昆山瑞凌公司辩称：一、一审认定事实基本准确，但错误认定深圳湛艺公司曾向我方寄送催款函、竣工报告、结算资料，未认定深圳湛艺公司至今未向我方移交涉案工程，未认定涉案工程存在严重的质量问题。二、我方总公司相关人员与深圳湛艺公司相关人员因之前存在较好的合作关系，在一审判决后，基于为处理后续事宜。双方曾达成均不上诉的口头协议。但深圳湛艺公司在我方按承诺未进行上诉后却进行上诉。三、请求二审法院根据涉案的证据案件发回一审重审。我方将补充提起有关涉案工程质量违约的起诉请求。四、深圳湛艺公司的上诉理由均不成立，请求二审法院依法驳回。
昆山瑞凌公司向一审法院起诉请求：1、判令深圳湛艺公司支付逾期完工违约金635773元；2、判令深圳湛艺公司承担本案的诉讼费用。
深圳湛艺公司向一审法院反诉请求：1、判令昆山瑞凌公司支付工程款834908.84元；2、判令昆山瑞凌公司支付违约金90170.5元；3、本案的诉讼费用由昆山瑞凌公司承担。
一审法院认定事实：2012年12月24日，昆山瑞凌公司与深圳湛艺公司签订《建筑装饰工程施工合同》（合同编号：RL-201224001）1份，约定：深圳湛艺公司承建昆山瑞凌焊接科技有限公司办公楼建筑设计装饰装修工程，工程地点为江苏省昆山市高新区晨丰西路9号，承包范围为昆山瑞凌公司办公室（二层，总面积共2462.4平方米）的设计装饰工程项目总承包，包含整体装修设计、装修施工、水、强电、强电施工、机电安装、消防工程监理、中央空调工程监理、活动家私定位、施工现场卫生、建筑垃圾清理等（深圳湛艺公司承担监理项目设计与施工一切工程质量与责任）。具体明细见《附表一：工程项目预算一览表》。承包方式为包工、包料（主材双方共同选定，由深圳湛艺公司提供样品交由昆山瑞凌公司确认后承办）、包工期、包质量、包施工机械工具、包施工安全。工程质量的优良按照《中华人民共和国国家标准GB50210-2001建筑装饰装修工程施工质量验收规范》验收。工期自2012年12月25日至2013年3月10日止。工程预算总价2543093.63元，工程预算总价款不包含水电工程部分，水电工程按实际验收数量结算，单价按《附表一：工程项目预算一览表》中执行。双方根据深圳湛艺公司提供的《附表一：工程项目预算一览表》按实际施工项目和数量结算工程款，实际数量少于预算表的，于预算总价中扣除。深圳湛艺公司提供的《附表一：工程项目预算一览表》，其已包含施工图纸、承包范围等约定中的所有施工项目，量差及漏项责任均由深圳湛艺公司自负（经昆山瑞凌公司确认的设计变更除外）。合同价款为有条件之可调价款，发生下列情况之一的可作调整：1、昆山瑞凌公司代表确认的工程量增减；2、昆山瑞凌公司代表确认的设计变更或工程洽商；3、昆山瑞凌公司代表确认的工艺标准变化或材料更换；4、合同双方确认的市工程造价管理部门公布的价格调整文件；5、双方约定的其他增减或调整；6、双方在约定的调整合同价款的范围内，需要调整合同价款时，深圳湛艺公司在上述情况发生后3天内，将调整的原因、金额以书面形式通知昆山瑞凌公司代表，昆山瑞凌公司代表批准后通知深圳湛艺公司。合同第五条即合同价格的支付方式明确约定，昆山瑞凌公司按如下约定支付深圳湛艺公司工程价款：1、合同签订生效且昆山瑞凌公司开工10个工作日内，支付工程预算总造价的10%即254309.36元；2、工程进度完成50%且验收合格10个工作日内，支付工程预算总造价的30%即762928.09元；3、工程进度完成80%且验收合格10个工作日内，支付工程预算总造价的30%即762928.09元；4、工程竣工验收（使用前）10工作日内，支付工程预算总造价的15%即381464.04元；5、工程结算后30个工作日内，支付总结算金额减已支付进度款的95%；6、工程竣工验收期满12个月后10个工作日内，总结算金额的5%。昆山瑞凌公司不按协议条款约定预付工程款，深圳湛艺公司在预定预付时间7天后向昆山瑞凌公司发出邀请预付工程款的通知，昆山瑞凌公司在收到通知后仍不能按要求预付工程款，深圳湛艺公司可在发出通知7天后停止施工，昆山瑞凌公司从应付之日起向深圳湛艺公司支付应付款当时的利息并承担违约责任。经双方同意并签订延期付款协议，昆山瑞凌公司可延期付款。合同第六条即工程量的核实确认约定：深圳湛艺公司建议的设计变更或其他变更造成的工程量的增减及相应工程造价增减，必须经昆山瑞凌公司代表书面认可后方可施工。昆山瑞凌公司对于未经书面认可的工程量增减不予计量。工程变更涉及的材料单价、人工单价等价格基准，按下列方法报送昆山瑞凌公司代表批准后方可施工及调整合同价款：合同附件中报价单已有适用于变更工程的价格，按合同附件已有报价单的价格变更合同价款；合同附件中报价单没有适用于变更工程的价格，由双方按照市场价格或信息确认。深圳湛艺公司完成工程总量的50%时，深圳湛艺公司代表向昆山瑞凌公司代表递交已完工程量报表，昆山瑞凌公司接报表后五天内按图纸核实已完工程量，并提前24小时通知深圳湛艺公司，深圳湛艺公司为计量提供便利条件并派人参加。深圳湛艺公司无正当理由不参加计量，昆山瑞凌公司代表自行进行，计量结果视为有效，作为工程款支付的依据。昆山瑞凌公司代表收到深圳湛艺公司报表后五天内未进行计量，从第六天起，深圳湛艺公司报表中的工程量视为已被确认，作为支付工程款的依据。双方不按约定时间通知对方，使对方不能参加计量，计量结果作为无效。昆山瑞凌公司代表对深圳湛艺公司超出图纸要求增加的工程量和深圳湛艺公司自身原因造成的返工的工程量，不予计量。不符合工程质量标准的工程量，不计入工程量统计范围。昆山瑞凌公司代表齐峰，为工程总负责。深圳湛艺公司驻工地代表王华礼，为总设计师。深圳湛艺公司的要求、请求和通知，以书面形式由深圳湛艺公司代表签字后送昆山瑞凌公司代表，昆山瑞凌公司代表在回执上签署姓名及收到时间后生效�以下原因造成竣工日期拖延，经昆山瑞凌公司代表确认，工期相应顺延：由于设计变更、工程量变化，引起施工程序变化；昆山瑞凌公司不按合同规定预付备料款和工程进度款而影响施工进度；上述情况发生后七天内，深圳湛艺公司就延误的内容和因此发生的经济支出，向昆山瑞凌公司代表提出书面报告，昆山瑞凌公司代表在收到报告后两天内予以确认、答复。逾期不予答复，深圳湛艺公司可视为延期及要求已被确认。非上述原因造成的工期拖延，深圳湛艺公司承担违约责任，每延期1天，由深圳湛艺公司付给昆山瑞凌公司罚金4000元，罚金不超过合同总造价的25%。双方签订合同第十二条即竣工与结算约定，工程竣工后，深圳湛艺公司应通知昆山瑞凌公司验收，昆山瑞凌公司自接到验收通知2个工作日内组织验收，并办理验收、移交手续，如昆山瑞凌公司在规定时间内未能组织验收，需及时通知深圳湛艺公司，另定验收日期。但昆山瑞凌公司应承认竣工日期。工程质量不符合规范、标准和设计要求，质量不合格，昆山瑞凌公司可要求深圳湛艺公司停工和返工，返工费用由深圳湛艺公司承担，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，深圳湛艺公司承担违约责任。工程具备竣工验收条件，深圳湛艺公司应按国家工程竣工验收有关规定，向昆山瑞凌公司代表提供完整竣工资料（图纸）和竣工验收报告并提请验收。竣工验收报告批准后，深圳湛艺公司应按国家有关规定在交工验收后15天内向昆山瑞凌公司代表提出结算报告和工程结算书，办理竣工结算。昆山瑞凌公司代表收到工程结算书后应在30天内审核完毕或提出审核意见，按合同规定支付工程结算款。深圳湛艺公司收到结算款2天内将竣工工程交付昆山瑞凌公司。双方签订合�第十六条即违约责任约定，因一方违约致使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应以书面形式通知违约方，违约方必须在收到通知之日起7日内作出答复，超过7天不予答复视为同意中止或解除合同，由违约方按合同预算总价款的25%承担违约责任。深圳湛艺公司施工过程所出现的工程质量问题在未解决前，昆山瑞凌公司有权拒绝支付任何款项。未办理验收手续，昆山瑞凌公司提前使用或擅自使用，造成损失由昆山瑞凌公司负责。昆山瑞凌公司代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定支付预付款或工程进度款或履行自己的其他义务而发生的使合同无法履行的行为，应承担违约责任（包括因违约导致被告增加的费用和从支付之日计算的应支付款项的利息等），相应顺延工期，赔偿因其违约给深圳湛艺公司造成的损失。因深圳湛艺公司故意或�忽导致的材料和施工工艺不符合技术及环保要求引起的工程质量问题，或与合同约定不符的，不论工程是否验收合格、交付使用或超过保修期，均自昆山瑞凌公司通知之日起两年内享有对深圳湛艺公司的索赔权利。同时第十九条其它约定条款约定因深圳湛艺公司原因导致工期拖延超过30天，昆山瑞凌公司有权解除合同，并由深圳湛艺公司按合同总价款25%承担违约责任。
2013年11月27日，深圳湛艺公司向昆山瑞凌公司发送工程催告函一份，该催告函载明：工程已接近尾声，现昆山瑞凌公司只支付工程款34.6%，工程款支付严重滞期，已构成逾期付款，望昆山瑞凌公司能够重视此事，立即履行支付工程款的义务。2014年2月26日，深圳湛艺公司向昆山瑞凌公司发送工程竣工验收报告、工程验收证明书、验收确认单等材料。
2014年7月25日，昆山瑞凌公司�托广东省盛唐律师事务所雷正卿律师就昆山瑞凌公司办公楼建筑设计装饰装修合同相关事宜向深圳湛艺公司致函称，深圳湛艺公司未能在合同约定的期限内完工并交付工程，同时已施工部分存在未按照合同约定的质量标准进行施工，要求深圳湛艺公司继续履行合同，按照昆山瑞凌公司的要求于2014年8月1日前完成工程量并验收合格；若深圳湛艺公司经催告后仍不履行，则昆山瑞凌公司将通过法律途径追究深圳湛艺公司的违约责任。2015年1月15日，昆山瑞凌公司委托江苏六典律师事务所邵军律师就昆山瑞凌公司办公楼建筑设计装饰装修合同相关事宜向深圳湛艺公司致函称，因深圳湛艺公司施工质量不达标、工期延误等原因导致施工工程至今不能完成，亦不能交付昆山瑞凌公司使用；根据合同约定，深圳湛艺公司已构成严重违约，应当按照违约条款约定支付违约金635773元，同时应当进场继续施工，对已存在的工程质量予以整改，确保工程通过验收并交付昆山瑞凌公司使用。
另查明：昆山瑞凌公司于2012年12月27日向深圳湛艺公司转账254309.36元、于2013年4月22日向深圳湛艺公司转账250000元、于2013年7月23日向深圳湛艺公司转账508618.7元、于2014年1月21日向深圳湛艺公司转账900000元。截止本案第二次庭审之日即2016年3月4日，双方签订建筑装饰工程施工合同（合同编号：RL-201224001）项下约定的昆山瑞凌焊接科技有限公司办公楼建筑设计装饰装修工程仍未交付使用。
再查明：2015年3月6日，昆山瑞凌公司、深圳湛艺公司与案外人蒋华平签订协议书一份，该协议书载明：2012年12月，昆山瑞凌公司与深圳湛艺公司签订《建筑装饰工程施工合同》，约定昆山瑞凌公司将办公楼建筑设计装饰装修工程承包给深圳湛艺公司，深圳湛艺公司�实际施工过程中，将承包范围内的玻璃及安装工程转包给蒋华平进行施工，并签订了相关合同，经深圳湛艺公司与蒋华平核算，蒋华平承包工程应得工程款298040元，深圳湛艺公司已付款180000元，故深圳湛艺公司尚欠蒋华平工程款118040元。深圳湛艺公司请求昆山瑞凌公司代深圳湛艺公司垫付工程款118040元给蒋华平的欠款。蒋华平同意昆山瑞凌公司先行支付该部分工程款118040元直接支付至蒋华平账户（开户银行中国建设银行，开户名称蒋华平，银行账号62×××01），蒋华平收到该部分款项即视为深圳湛艺公司收取了该部分的工程款，记入昆山瑞凌公司已付深圳湛艺公司的工程款的总数额内，待蒋华平收到本协议约定的款项后，深圳湛艺公司与蒋华平双方确认就玻璃及安装（含增加部分）工程施工均履行完毕，双方不再有任何纠纷。本协议签订后，深圳湛艺公司保证今后�所承包原告相应工程不再发生其他施工人员向昆山瑞凌公司催要工程款的现象，一旦发生，即属于深圳湛艺公司违约，深圳湛艺公司除应妥善处理外，还需支付昆山瑞凌公司违约金壹拾万元/次。2015年3月16日，蒋华平出具收据一份，该收据载明：本人蒋华平（身份证：）现已收到昆山瑞凌公司代深圳湛艺公司垫付的装修工程款118040元整。2015年3月17日，昆山瑞凌公司向蒋华平指定账户转账118040元。
证明上述事实的证据有：《建筑装饰工程施工合同》1份及附件、房产证及土地证、深圳湛艺公司营业执照复印件及资质证书复印件、银行付款凭证4份、广东东盛律师识事务所及江苏六典律师事务所律师函各1份、邮寄凭证2份、现场照片打印件14张、《三方协议书》1份、收据1份等。
一审法院认为：本案的争议焦点为1、双方签订的装饰装修合同约定的工程�否竣工验收；2、昆山瑞凌公司向深圳湛艺公司主张违约金635773元是否有事实和法律依据；3、深圳湛艺公司向昆山瑞凌公司主张工程余款834908.84元及违约金90170.5元是否有事实和法律依据。关于争议焦点1，双方签订建筑装饰工程施工合同合法有效，对合同双方均由约束力，双方应当按照合同约定履行各自义务。深圳湛艺公司于2014年2月26日即向昆山瑞凌公司发送工程竣工验收报告、工程验收证明书、验收确认单等材料，昆山瑞凌公司理应按照合同的约定在收到上述材料后的30天内审核完毕，昆山瑞凌公司在此期间未作回复应视为在2014年3月26日已完成竣工验收且对于工程量无异议。关于争议焦点2、3，本案中，昆山瑞凌公司存在延期付款、深圳湛艺公司存在工期拖延的情况，合同约定该工程应于2013年3月10日完工，现深圳湛艺公司的实际完工日期为2014年1月10日，共延期306天，按照合同约定的4000元/天计算违约金为1224000元，由于合同约定违约金不超过合同总造价的25%，故一审法院对于昆山瑞凌公司要求深圳湛艺公司支付违约金635773元的诉讼请求予以支持。另外，昆山瑞凌公司在收到深圳湛艺公司的工程完成竣工验收后30个工作日内即2014年4月26日即应向深圳湛艺公司支付剩余工程款384970.89元及在2015年4月5日支付工程款的5%即127154.68元，共计512125.57元。关于深圳湛艺公司提出的昆山瑞凌公司存在逾期付款的情况要求昆山瑞凌公司承担违约责任，由于深圳湛艺公司未提供签证单以证明昆山瑞凌公司付款迟延于合同约定的工程进度的具体情况，故一审法院对深圳湛艺公司主张的违约金不予支持。深圳湛艺公司主张的工程量增加的部分，由于其未提供证据证明曾得到昆山瑞凌公司的确认，故一审法院不予支持。据此，一审法院依照《中�人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决：一、深圳市湛艺装饰设计工程有限公司于本判决生效后十日内支付昆山瑞凌焊接科技有限公司违约金635773元。二、昆山瑞凌焊接科技有限公司于本判决生效之日起支付深圳市湛艺装饰设计工程有限公司工程款512125.57元。（如采用转账方式支付，请汇入昆山瑞凌焊接科技有限公司指定账号，或汇入昆山市人民法院财务结算中心，开户行中国建设银行昆山市支行营业部，帐号为：32×××60）。本诉案件受理费10158元，由深圳市湛艺装饰设计工程有限公司负担，此款昆山瑞凌焊接科技有限公司已预交，由深圳市湛艺装饰设计工程有限公司在本判决生效后十日内直接支付给昆山瑞凌焊接科技有限公司。反诉案件受�费13050元，由深圳市湛艺装饰设计工程有限公司负担5220元，由昆山瑞凌焊接科技有限公司7830元，上述费用深圳市湛艺装饰设计工程有限公司已预交，昆山瑞凌焊接科技有限公司在本判决生效后十日内直接支付给深圳市湛艺装饰设计工程有限公司。
二审经审理查明的事实与一审法院一致。
二审中，深圳湛艺公司提供2013年12月5日工程联系函、施工合格证明复印件、工作联络函以证明系昆山瑞凌公司未按约支付工程款，工期延误并非由深圳湛艺公司原因导致。昆山瑞凌公司对该三份证据真实性均不予认可。
一审中，昆山瑞凌公司陈述因深圳湛艺公司施工的地坪全部不合格，其要求深圳湛艺公司全部整改，深圳湛艺公司认为成本过高在未通知昆山瑞凌公司的情况下于2014年1月擅自撤离；深圳湛艺公司陈述其在2014年1月完成施工并提供了竣工验收资料，但昆山瑞凌公司拒绝验收并禁止其进场。一审法院于最后一次庭审时要求昆山瑞凌公司在庭后三日内提交对深圳湛艺公司举证的工程竣工验收报告、工程验收证明书、验收确认单等证据材料的书面质证意见，但昆山瑞凌公司未提交。
二审另查明，深圳湛艺公司于2014年2月26日向昆山瑞凌公司邮寄的材料中包含工程验收整改单、房屋建筑工程质量保修书、工程验收证明书、验收确认单、工程竣工验收报告、竣工图。工程验收整改单中载明的验收日期为2014年1月6日至10日，整改单中还载明了验收存在的问题以及整改完成情况。当日邮寄的工程竣工验收证明载明工程开工日期为2012年12月25日，完工日期为2014年1月10日，工程造价为2681600.67元。
二审又查明，深圳湛艺公司具备建筑装修装饰工程专业承包壹级施工资质。
二审再查明，深圳湛艺公司于一审中提供了一份会议纪要复印件，该复印件载明会议时间为2013年12月11日，参会人员为昆山瑞凌公司代表刘辉、深圳湛艺公司代表王华礼、施工班组、供应商代表徐秋生、徐家胜、荣成毅、薛道君，会议议题为昆山瑞凌公司办公楼装饰装修工程完工及工程款事宜，会议内容为：“关于昆山瑞凌公司办公楼装饰装修工程完工及付款事宜，现施工工程已接近尾声，完成工程95%。现会议协商一致。工期问题迟延拖延问题，和平解决。各方按实际完成工程量结算。工程于2013年12月30日完工。现还有1个半月接近过年，12月底完工为了配合三方，工期完工前深圳湛艺公司发邮箱申请结算验收。计划提前五天进行。12月底完工。于2014年1月15日昆山瑞凌公司付深圳湛艺公司工程款，深圳湛艺公司收到工程款第一时间付给各施工班组材料商。昆山利德顺材料行给深圳湛艺�司提供木材五金材料，会议协商于2014年1月15日付78500元给利德顺材料行，现工程已做95%，工程后面提供材料按实际结算。如深圳湛艺公司20141月15日没有付给利德顺行材料款，每月交付10%违约金。三方同心协力把剩下的工程完工，昆山瑞凌公司代表刘辉给大家于2014年1月15日把工程款批下。各方代表共同配合顺利地把本项目完满完成。”对于深圳湛艺公司提供的该会议纪要复印件，昆山瑞凌公司质证认为真实性不予认可，且会议纪要证明了工程延期，也没有反应出工期延后、工程款延期支付互不追究责任的内容。
本院认为，昆山瑞凌公司与深圳湛艺公司于2012年12月24日签订的《建筑装饰工程施工合同》系双方真实意思表示，未违反法律禁止性规定，且深圳湛艺公司具备相应施工资质，故该施工合同合法有效，对双方均具有约束力。合同签订后，深圳�艺公司进行施工，后双方发生矛盾并形成涉案纠纷。
昆山瑞凌公司认为深圳湛艺公司工期延误、工程至今未完工交付，故要求深圳湛艺公司赔偿其违约金635773元。深圳湛艺公司则认为系因昆山瑞凌公司未按进度支付工程进度款，且存在增加工程量，后经双方达成协议互不追究双方责任，故要求驳回昆山瑞凌公司的诉讼请求。对于该问题，本院作如下分析：首先、根据双方签订的施工合同第十二条的约定，深圳湛艺公司已于2014年2月26日向昆山瑞凌公司发送工程竣工验收报告、工程验收证明书、验收确认单、工程验收整改单、竣工图等材料，表明深圳湛艺公司认为涉案工程于2014年2月26日已具备了竣工验收的条件并按照合同约定提交了相关竣工验收资料，但昆山瑞凌公司未在收到材料后十日内组织验收，且未提供证据证明其在收到材料后十日内向深圳湛艺公�表示其不组织验收系基于何种原因，故应视为涉案工程已于2014年3月8日竣工验收。双方签订的施工合同约定工程完工时间为2013年3月10日，与2014年3月8日相较实际延期了363天。其次、昆山瑞凌公司主张涉案工程存在质量问题并提供了照片，深圳湛艺公司对此不予认可，因昆山瑞凌公司提供的照片尚不足以证明深圳湛艺公司施工的工程存在质量问题，且昆山瑞凌公司又未在一审中申请质量问题鉴定，故本院对昆山瑞凌公司该主张不予采信。昆山瑞凌公司主张涉案工程至今未完工交付，但根据双方在一审中有关2014年1月深圳湛艺公司离场的陈述可知涉案工程于2014年1月后由昆山瑞凌公司实际掌控，结合深圳湛艺公司邮寄的工程验收整改单有关验收时间的记载以及相关的竣工验收材料，本院认为涉案工程未实际交付使用的责任在昆山瑞凌公司，故本院对昆山瑞凌公司该主张亦不予采信。再次、虽施工合同约定如昆山瑞凌公司不按合同规定预付备料款和工程进度款影响施工进度时工期相应顺延，但深圳湛艺公司未提供经昆山瑞凌公司确认的已完工程量报表来证明昆山瑞凌公司工程进度款的支付存在迟延情况，亦未提供其及时向昆山瑞凌公司主张工程进度款的相关材料，现有证据仅能证明深圳湛艺公司于2013年11月27日向昆山瑞凌公司发送工程催告函，但该函中亦未能证明工程施工进度情况，故本院对深圳湛艺公司有关因昆山瑞凌公司延期付款而相应顺延工期的主张不予采信。又次、深圳湛艺公司认为存在增加工程、设计变更的情况故工期相应顺延，但深圳湛艺公司未提供经昆山瑞凌公司代表确认的设计变更、增加工程的相关材料，且昆山瑞凌公司对此不予认可，此外按照深圳湛艺公司提供的工程结算汇总表亦可知其自认的装饰部分的工�造价要少于施工合同中预算汇总表中装饰部分的造价金额，装饰部分存在减少工程的情况，故本院对深圳湛艺公司该主张不予采信。最后、深圳湛艺公司认为双方达成协议不追究工期延误违约责任，但深圳湛艺公司提供的协议书系复印件，昆山瑞凌公司对该复印件真实性不予认可，深圳湛艺公司又未能提供其他证据来佐证该协议书的真实性，且协议书中亦无昆山瑞凌公司不追究工期延误违约责任的相关内容，故本院对深圳湛艺公司该主张不予采信。综上，深圳湛艺公司施工的涉案工程逾期完工，且深圳湛艺公司未提供证据证明其有合法顺延工期的相关事由，故应承担相应逾期竣工违约责任。昆山瑞凌公司按照合同约定要求深圳湛艺公司赔偿违约金635773元并未明显超出昆山瑞凌公司的损失，一审法院据此支持昆山瑞凌公司该主张并无不当。
至于工程款，如�所述，昆山瑞凌公司未在收到深圳湛艺公司竣工验收材料后十日内组织验收，涉案工程视为于2014年3月8日竣工验收。根据施工合同第十二条约定，昆山瑞凌公司应于竣工验收报告批准后、收到工程结算书后30日内完成审核或提出审核意见，但昆山瑞凌公司在收到深圳湛艺公司的竣工验收材料后未及时进行审核，故应视为昆山瑞凌公司于2014年4月8日认可深圳湛艺公司在工程竣工验收证明中载明的工程造价2681600.67元。至于深圳湛艺公司主张的大门工程造价问题，因深圳湛艺公司未提供证据证明大门工程由其施工、亦未提供证据证明该工程系增加工程量，此外深圳湛艺公司于2014年2月26日邮寄的工程竣工验收证明中亦未记载该工程款项，而根据深圳湛艺公司在一审中的陈述，其于2014年1月即被迫离开工程现场，故不存在邮寄工程竣工验收证明后再次发生增加工程量的可能�据此本院对深圳湛艺公司有关大门工程造价的主张不予采信。
根据双方签订的施工合同第五条的约定，昆山瑞凌公司应于2014年3月18日前累计支付深圳湛艺公司工程款2161629.58元，于2014年5月8日前累计支付深圳湛艺公司工程款2547520.64元，于2015年4月18日前支付完全部工程量2681600.67元。现昆山瑞凌公司于2014年3月18日前累计支付深圳湛艺公司工程款1912928.06元，此外昆山瑞凌公司还于2015年3月17日通过三方协议方式向深圳湛艺公司指定的案外人蒋华平支付了款项118040元，该款项亦为昆山瑞凌公司支付给深圳湛艺公司的工程款。据此，昆山瑞凌公司于2014年3月18日时逾期支付深圳湛艺公司工程款248701.52元，于2014年5月8日时逾期支付深圳湛艺公司工程款634592.58元，于2015年3月17日时逾期支付深圳湛艺公司工程款516552.58元，于2015年4月18日时逾期支付深圳湛艺公司工程款650632.61元。
至于深圳湛艺公司主张的逾期付款违约金，因深圳湛艺公司未提供经昆山瑞凌公司确认的已完工程量报表来证明昆山瑞凌公司工程进度款的支付存在迟延情况，亦未提供其及时向昆山瑞凌公司主张工程进度款的相关材料，故本院对深圳湛艺公司有关逾期支付进度款违约金的主张不予采信。但如前所述，涉案工程视为于2014年3月8日竣工验收，昆山瑞凌公司未按照双方施工合同的约定支付相应工程款，应承担相应的违约责任，违约金按照中国人民银行同期同类贷款基准利息标准计算。
综上所述，深圳湛艺公司的上诉请求部分成立，本院对此予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第四十五条第二款、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项的规定，判决如下：
一、维持江苏省昆山市人民法院（2015）昆民初字第1600号民事判决第一项，即深圳市湛艺装饰设计工程有限公司于本判决生效后十日内支付昆山瑞凌焊接科技有限公司违约金635773元；
二、撤销江苏省昆山市人民法院（2015）昆民初字第1600号民事判决第二项；
三、昆山瑞凌焊接科技有限公司于本判决生效之日起支付深圳市湛艺装饰设计工程有限公司工程款650632.61元；
四、昆山瑞凌焊接科技有限公司于本判决生效之日起支付深圳市湛艺装饰设计工程有限公司逾期付款违约损失，自2014年3月18日至2014年5月7日以248701.52元为基数按中国人民银行同期同类贷款基准利息标准计算的损失、自2014年5月8日至2015年3月16日以634592.58元为基数按中国人民银行同期同类贷款基准利息标准计算的损失、自2015年3月17日至2015年4月17日以516552.58元为基数按中国人民银行�期同类贷款基准利息标准计算的损失、自2015年4月18日至本院确定的付款之日止以650632.61元为基数按中国人民银行同期同类贷款基准利息标准计算的损失。
（如采用转账方式支付，请汇入双方指定账号，或汇入昆山市人民法院财务结算中心，开户行中国建设银行昆山市支行营业部，帐号为：32×××60）。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审本诉案件受理费10158元，由深圳市湛艺装饰设计工程有限公司负担；一审反诉案件受理费13050元，由深圳市湛艺装饰设计工程有限公司负担2880.3元，由昆山瑞凌焊接科技有限公司负担10169.7元；二审案件受理费15378元，由深圳市湛艺装饰设计工程有限公司负担12828元，由昆山瑞凌焊接科技有�公司负担2550元。
本判决为终审判决。
审判长 陈 斌
审判员 顾 平
审判员 杨 兵
二〇一七年三月八日
书记员 韩泽滔