河北省唐山市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2015）唐民四终字第47号
上诉人（原审原告）：铃木电梯（深圳）有限公司，住所地：深圳市宝安区沙井镇沙头茭塘第二工业区第一栋。
法定代表人：小松纪彦，该公司总经理。
委托代理人：王平业，北京市君泽君律师事务所律师。
被上诉人（原审被告）：唐山中天房地产开发有限公司，住所地：唐山市路南区胜利路23号。
法定代表人：刘彬，该公司董事长。
委托代理人：马冀津，该公司法务总监，现住唐山市路北区。
上诉人铃木电梯（深圳）有限公司因买卖合同纠纷一案，不服河北省唐山市路南区人民法院（2013）南民初字第1461号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。本案现已审理终结。
一审法院经审理查明：2009年7月26日，原、被告双方签订《电梯订货合同》一份，约定：被告向原告采购全电脑控制变频变压调速乘客电梯33台，设备总价为人民币4363000元，工程安装价为人民币874500元。以上价格包含设备费、运输保险费、安装费、土建配合费、电梯检测费。约定生产周期为：预付款到帐后50天完成。合同第三条关于合同生效及付款方式的约定为：双方同意设备款按照如下方式支付：1、双方签订合同后即生效，被告应在合同签订后一周内向原告支付（设备价的10%）计人民币436300元，作为预付款。2、在不分批发货的情况下，被告可在设备到工地前经被告到厂验收后将设备价的30%即人民币1308900元支付给原告，款到帐后原告积极组织发货。3、被告需在设备到货后一周内支付设备价的30%即人民币1308900元给原告，原告收到以上款项后开始进行安装。4、电梯安装完毕验收合格后一周内被告支付设备价的25%即人民币1090750元。余5%作为质保金，保修期满后一周内付清，不计利息。双方同意工程安装款按如下方式支付：1、电梯安装后一周，被告需向原告支付工程安装款的30%，即人民币262350元。2、电梯安装完毕调试后十天，被告需向原告支付工程安装款的30%，即人民币262350元。3、电梯安装验收合格后一周内，被告需向原告支付工程安装款的40%，即人民币349800元整。双方还对电梯规格、交货日期、违约责任、合同构成、工程验收及验收费用等条款作出约定。上述合同生效后，被告于2009年8月4日向原告支付了33台电梯设备款的10%即合同定金436300元。2010年4月10日，在被告的要求下，原、被告双方签署《合同补充协议》一份，约定更改后的电梯数量为：30台。并对原合同约定的电梯部分规格作出了变更。合同价的变更补充约定为：因原告已将被告订购的电梯按照合同的技术规格生产完毕，电梯上有些部件是特定的不能增减、剪接或用到其他项目上，现被告要求对楼层与电梯数量进行更改，会对原告造成一定的损失，故经原、被告双方协商现合同价更改为4837500元（包含22台电梯机件款共计2913000元。其中型号为12F／12S一共是21台，每台价格是133000元；型号为12F／6S一台，每台价格120000元。22台电梯安装款共计583000元，每一台电梯安装款26500元）。被告于2010年4月15日向原告支付了7台电梯的发货款279300元。收到该款后，原告分两次将7台电梯发货到被告工地，第一批发货时间为2010年5月30日，第二批发货时间为2010年6月26日。被告于2010年8月2日向原告支付了7台电梯的到货款即设备价的30%和电梯安装后一周内的工程款即安装款的30%，以上共计334950元。被告于2010年7月16日向原告支付15台电梯的发货款人民币594600元，收到该款后，原告于2010年8月9日和8月11日分三次共发出15台电梯到被告工地。后因被告在电梯到货后一周内未支付15台电梯的到货款，原告将部分电梯的核心部件（价值不确定）拆走。后被告又与航飞公司合作安装了被拆走核心部件的电梯。
一审法院认为，关于原告主张的被告应立即支付拖欠原告的电梯机件款1468500和电梯安装款527350元，因原告并未将22台电梯完全交付给被告，原告当庭承认将其中几台电梯的核心部件拆走，这些零件的价值现无法确定，原、被告双方也未对拆走的核心零件价值进行评估，则原告要求被告支付拖欠的电梯款项无法计算，理据不足，不予支持。原告主张的电梯安装款，因原告并未将已经交付给被告的电梯全部安装调试完毕，故对于要求被告给付拖欠的电梯安装款，理据不足，不予支持；同样，被告要求结清电梯款和电梯安装款的诉请，本院不予支持。原告主张的要求被告赔偿原告为制造剩余8台电梯的零部件材料损失及人员工资、水电费、厂房租金等各项损失960075元，因原告并未将8台电梯生产完毕，只是进行了前提的零部件采购，对于上述主张的经济损失原告亦不申请进行评估，故对于该主张，本院不予支持。关于原告主张的被告拖延付款的违约金，因原、被告双方在履行买卖合同当中，都存在违约行为，对于该项主张，本院不予支持。关于被告主张的2980000元的拆迁安置补偿损失，因其并未向法庭提交充足证据证明，原告未按约定安装电梯是导致被告向郑家庄村民迟延交付房屋的唯一原因。关于唐山滨湖庄园小区的消防验收、土建验收、绿化验收、规划验收、水电验收是何时通过的，被告亦未向法庭提交充足证据予以证明。被告也没有证据证明约定交付回迁房屋的时间以及实际交付回迁房屋的时间分别是何时，故对于被告主张的要求原告赔偿拆迁安置补偿的经济损失，本院不予支持。原、被告双方的诉请可待证据充分时，另行解决。根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。”遂判决：一、驳回铃木电梯（深圳）有限公司的诉讼请求。二、驳回唐山中天房地产开发有限公司的诉讼请求。两案案件受理费共61886元，由原告铃木电梯（深圳）有限公司负担31246元，被告唐山中天房地产开发有限公司负担30640元。
判后，铃木电梯（深圳）有限公司不服上述判决，向本院提起上诉，其主要上诉理由为：1.一审法院对22台电梯欠付设备款的事实认定及法律适用错误。上诉人拆走电梯部件系行使不安抗辩权的行为，该行为涉及的零部件价值与被上诉人拖欠的电梯款项计算毫无关系。被上诉人欠付设备款为15台电梯到货款594600元及上诉人将22台电梯安装完毕验收合格后应得设备余款873900元之和，总计1468500元。根据双方当事人签署的《电梯订货合同》和《合同补充协议》的约定，被上诉人在15台电梯到货一周内应支付594600元。在被上诉人未支付到货款的情况下上诉人依然安装了15台电梯，但被上诉人仍不履行付款义务，上诉人才行使不安抗辩权。2.一审法院对22台电梯欠付安装款的事实认定及法律适用错误。按照合同约定上诉人安装15台电梯一周后被上诉人应支付15台电梯的第一笔安装款119250元，该笔款项不以“安装调试完毕”为前提。另外，如合同正常履行上诉人可获得22台电梯在安装调试后的款项174900元和验收合格后的余款233200元，上诉人未获得上述款项系因被上诉人违约所致，所以应由被上诉人给付上诉人。3.一审法院对上诉人主张违约金的事实认定和法律适用错误。根据合同约定交货与付款每延迟一天违约方应向守约方支付每批次设备价的万分之八作为逾期付款违约金，但不超过每批次合同价的5%。被上诉人逾期支付多笔设备款和安装款，上诉人主张被上诉人按欠付设备款和安装款的5%支付违约金99792.50元应予支持。4.关于剩余8台电梯损失款项的问题，一审法院已经认定上诉人进行了前提的零部件采购，应由被上诉人赔偿960075元。综上，请求二审法院撤销一审判决，依法改判支持上诉人的诉讼请求。
被上诉人唐山中天房地产开发有限公司答辩称：1.原审判决认定事实清楚，适用法律正确。上诉人上诉理由不能成立，其提供的电梯属于特种设备，上诉人在一审中也承认其在安装过程中擅自将电梯的核心部件取走，该行为实际造成上诉人安装的电梯不可能获得特种设备检验监督部门的使用许可。2.上诉人所提供并安装的电梯根本达不到货物的使用价值，为此原审法院认定被上诉人无需再向上诉人支付货款并不违反合同和法律的规定，因为上诉人所交付的部分电梯无法实现被上诉人签订合同时的根本目的。综上，请求二审法院驳回上诉，维持原判。
本院二审查明：2010年9月，上诉人将已安装的22部电梯的每部电梯运行的电路板拆除。本院二审查明的其他事实与一审法院查明的事实相一致。
本院认为，虽然上诉人铃木电梯（深圳）有限公司与被上诉人唐山中天房地产开发有限公司签订的《电梯订货合同》第三条对电梯设备款、安装款的付款期限和付款金额做了明确约定，但该条款是在电梯正常订货、发货、到货、安装、调试、验收的情况下对被上诉人付款义务的约定。而本案中上诉人将到货的22台电梯安装后又将每部电梯运行电路板拆除，致使22台电梯全部无法运行并投入使用，上诉人未提供符合合同约定的货物，其行为已构成违约，且该违约行为致使不能实现合同目的。故上诉人上诉主张要求被上诉人支付22台电梯的设备款、安装款及违约金的上诉理据不足，本院不予支持。上诉人上诉主张被上诉人应支付其剩余8台电梯损失款960075元，但未提交证据证实采购8台电梯零部件及投入人工等各项费用，故对其上诉主张本院不予支持。一审判决认定事实清楚，适用法律正确。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项“原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定”之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费31246元，由上诉人铃木电梯（深圳）有限公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 姚春涛
代理审判员 李建波
代理审判员 王国聚
二〇一五年一月二十日
书 记 员 董 双