四川省宜宾市南溪区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）南溪民初字第722号
原告宜宾市一品装饰有限公司，住所地：宜宾市翠屏区天柏组团C4-03-07地块2幢2单元2层1号。
委托代理人张华，系宜宾市一品装饰有限公司员工。
被告四川宜宾智海摩托车制造有限责任公司，住所地：宜宾罗龙工业集中区。
委托代理人胡勇，系四川宜宾智海摩托车制造有限责任公司员工。
原告宜宾市一品装饰有限公司（以下简称：一品装饰公司）与被告四川宜宾智海摩托车制造有限责任公司（以下简称：智海摩托公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2015年7月28日受理后，依法由审判员陈德容独任审判。被告智海摩托公司在答辩期间对管辖权提出异议，本院于2015年5月15日作出（2015）南溪民管字第25号民事裁定驳回被告智海摩托公司对本案管辖权提出的异议，被告智海摩托公司对该裁定不服，向宜宾市中级人民法院提起上诉。2015年11月3日，宜宾市中级人民法院作出（2015）宜民终字第1590号民事裁定，依法裁定驳回上诉，维持原裁定。本院于2015年12月7日公开开庭进行了审理。原告一品装饰公司的法定代表人邹莉、委托代理人张华，被告智海摩托公司的委托代理人胡勇到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告一品装饰公司诉称：原、被告于2013年9月2日签订3份关于厂区办公楼内部装饰装修、厂区研发楼内部装饰装修、厂区二号倒班房内部装饰装修的《宜宾智海摩托车有限责任公司厂区装修工程合同文件》，合同编号分别为：2013-09-02-01、2013-09-02-02、2013-09-02-03；于2014年5月4日签订关于厂区大门门头装饰装修的合同编号为20140504号的《宜宾智海摩托车有限责任公司厂区装修工程合同文件》；于2014年8月1日签订关于厂区食堂内部装饰装修的合同编号为20140801号的《宜宾智海摩托车有限责任公司厂区装修工程合同文件》。合同签订后，原告按照合同约定完成了编号为2013-09-01号《宜宾智海摩托车有限责任公司厂区装修工程合同文件》的厂区办公楼内部装饰装修工程、合同编号为20140504号《宜宾智海摩托车有限责任公司厂区装修工程合同文件》的厂区大门门头装饰装修工程。余下关于厂区研发楼内部装饰装修、厂区二号倒班房内部装饰装修、厂区食堂内部装饰装修的三份合同，由于被告原因至今尚有5%左右没有完成。双方签订的5份合同原告完成的工程量产值共计为4594157.6元，其中厂区办公楼以及大门门头的装饰装修工程共计1883420元已经完工并结算；厂区研发楼、二号倒班房、食堂共计完成的工程量的价款为2710737.6元。被告一直未按照合同约定付款，至2015年2月15日，被告共计付款2830000元，已经完成的工程款项被告尚欠1764157.6元未支付。在履行合同过程中，由于被告原因导致原告安排的工人长期窝工，且被告没有按照合同约定支付已经完成的工程款项，多次催收无果。另外，被告未及时提供主材，延误乙方施工时间，多项违约行为导致原告巨大的经济损失。现在原告为完成上述五个合同约定的装饰装修工程，垫付了约300万元左右的材料款，现尚有100多万元人工工资没有支付，被告支付的2830000元款项连材料款都没有付清。被告的违约行为，给原告造成了损失，被告最后付款时间为2015年2月15日，从2015年2月15日起至起诉的前一日即2015年7月27日被告迟延付款162天。合同约定迟延付款每天500元违约金。另外每份合同还约定违约金为合同总金额的5%。因为被告的违约行为，致使原告有理由认为被告的履约能力受限，完全有可能导致将来原告被扣除的质量保证金无法偿还，因此，原告请求人民法院判决：1、解除原告与被告于2013年9月2日签订的关于厂区研发楼内部装饰装修的合同编号为2013-09-02-02号的《宜宾智海摩托车有限责任公司厂区装修工程合同文件》、于2013年9月2日签订的关于厂区二号倒班房内部装饰装修的合同编号为2013-09-02-03的《宜宾智海摩托车有限责任公司厂区装修工程合同文件》、于2014年8月1日签订的关于厂区食堂内部装饰装修工程的合同编号为20140801号的《宜宾智海摩托车有限责任公司厂区装修工程合同文件》；2、被告支付原告尚欠的工程价款1764157.6元；3、被告支付原告违约金387629元（违约金的计算方法为：因合同编号为2013-09-02-01、2013-09-02-02、2013-09-02-03的合同终止，被告应当支付的违约金为2892580元×5%=144629元；应于2015年2月15日支付而未支付的工程款1764157.6元，从2015年2月15日起至2015年7月27日止按照每份合同约定的迟延付款的违约金500元／天，3份合同的违约金即500元／天×162天×3=243000元）；4、被告支付原告利息（利息的计算方法为：以1764157.6元为计算基数，从起诉之日即2015年7月28日起至工程款项付清之日止，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率为标准进行计算）；5、由被告承担本案诉讼费用。
被告智海摩托公司辩称：被告已完成并经竣工验收的只有厂区办公楼和大门门头的装饰装修工程。厂区二号倒班房、食堂、研发中心的装饰装修工程未进行竣工验收。被告所装修的工程有质量问题。被告主张违约金的过高，请求人民法院依法予以认定。
经审理查明：智海摩托公司作为甲方与一品装饰公司作为乙方于2013年9月2日签订3份关于厂区办公楼内部装饰装修、厂区研发楼内部装饰装修、厂区二号倒班房内部装饰装修的《宜宾智海摩托车有限责任公司厂区装修工程合同文件》，合同编号分别为：2013-09-02-01、2013-09-02-02、2013-09-02-03。合同价款分别为：办公楼合同总价款1771161.00元、研发楼合同总价款为1246047.00元、二号倒班房合同总价款为2072555.00元；上述三份合同均约定承包方式为按实收方；付款方式：合同签署生效且经甲方确认乙方实际进场施工后的十个工作日内甲方支付进场分部装饰装修工程费用总金额的20%。合同每个分部水电工程实施完毕并经甲方验收合格后的十个工作日内，甲方支付该分部工程费用总金额30%。经甲方确认，装修装饰工程按甲乙双方约定要求实施且进度已完工程总量的80%后的三个工作日内，甲方支付装修装饰工程费用总金额的30%。工程实施完毕并经甲方双方竣工验收合格，乙方应向甲方提交完整的竣工结算资料，甲方收到乙方提交之完整的竣工结算资料后的7日对其进行工程结算，工程结算结果经甲、乙双方签署确认后七日内甲方按工程结算费用总金额向乙方支付该分部工程价款至工程结算费用总金额的97%。工程结算费用总承包总金额的3%做成工程质量保证金，工程竣工验收合格后一年内未出现质量问题或有质量问题已经进行修缮的情况，保证金在工程竣工验收合格交付满壹周年后支付。智海摩托公司作为甲方与一品装饰公司作为乙方于2014年5月4日签订关于厂区大门门头装饰装修的合同编号为20140504号的《宜宾智海摩托车有限责任公司厂区装修工程合同文件》；合同约定：合同价款：包工包料叁拾肆万捌仟元；合同签署生效后甲方支付装饰装修工程费用总金额的30%。工程实施且进度已完工程总理的70%并经甲方验收合格后的三个工作日内，甲方支付该分部工程费用总金额30%。工程实施完毕并经甲方双方竣工验收合格，乙方应向甲方提交完整的竣工结算资料，甲方收到乙方提交之完整的竣工结算资料后的7日对其进行工程结算，工程结算结果经甲、乙双方签署确认后七日内甲方按工程结算费用总金额向乙方支付该分部工程价款至工程结算费用总金额的97%。工程结算费用总承包总金额的3%做成工程质量保证金，工程竣工验收合格后一年内未出现质量问题或有质量问题已经进行修缮的情况，保证金在工程竣工验收合格交付满壹周年后支付。智海摩托公司作为甲方与一品装饰公司作为乙方于2014年8月1日签订关于厂区食堂内部装饰装修的合同编号为20140801号的《宜宾智海摩托车有限责任公司厂区装修工程合同文件》。合同约定：工程内容：厂区食堂内部装饰装修；合同价款：人民币726000元；合同签署生效且经甲方确认乙方实际进场施工后的半月左右甲方支付进场分部装饰装修工程费用总金额的20%。本合同每个分部水电工程实施完毕并经甲方验收合格后的三个工作日内，甲方支付该分部工程费用总金额20%。经甲方确认，装修装饰工程按甲乙双方约定要求实施且进度已完工程总量的80%后的三个工作日内，甲方支付装修装饰工程费用总金额的30%。工程实施完毕并经竣工验收合格，乙方应向甲方提交完整的竣工结算资料，甲方收到乙方提交之完整的竣工结算资料后的7日对其进行工程结算，工程结算结果经甲、乙双方签署确认后七日内甲方按工程结算费用总金额向乙方支付该分部工程价款至工程结算费用总金额的97%。工程结算费用总承包总金额的3%做成工程质量保证金，工程竣工验收合格后一年内未出现质量问题或有质量问题已经进行修缮的情况，保证金在工程竣工验收合格交付满壹周年后支付。上述五份合同均约定：违约责任：终止合同的，违约方应向守约方支付该厂区工程总承包价的5%的违约金，终止或延期履行的，若因此造成损失的，违约方应予以补偿；甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，支付500元违约金给乙方。
2013年10月27日出具的工程变更签证单上载明原2013年9月2日签订的办公楼、研发楼、二号楼倒班房合同总价变更为3380000元；2013年11月11日出具的工程变更签证增加了工程款65340元；2014年3月22日出具的工程变更签证增加了工程款118000元；2014年5月20日出具的工程变更签证增加了工程款128000元；2014年12月出具的工程变更签证增加了工程款4500元；2014年6月出具的工程变更签证增加了工程款5982元；2014年11月14日出具的工程变更签证增加了工程款16000元。李权火在上述签证单的甲方负责人处签字确认。2014年6月25日，被告智海摩托公司授权李权火代为处理厂区办公楼室内装饰工程一切事宜。
2014年8月8日，办公楼装饰装修工程经验收合格。原告一品装饰公司向被告出具办公楼的工程保修单一张，该保修单上载明保修期限为2014年9月10日至2016年9月9日。2015年5月15日，大门门头装饰装修工程经验收合格。原告一品装饰公司向被告出具大门门头的工程保修单一张，该保修单上载明保修期限为2015年5月15日至2017年5月14日。研发楼、2号楼、食堂工程已完工95%。
2015年7月6日经原被告双方结算，厂区办公楼以及大门门头装饰装修工程的工程款总金额1883420元（其中办公楼装饰装修工程款合同价款为1213420元，增加工程款金额306000元，合计1519420元；大门门头装饰装修工程合同价款为348000元，增加工程款金额16000元，合计364000元。），已完工结算。厂区研发楼、二号楼倒班房、食堂的装饰装修工程合同价款合计2853408元，工程已完成95%，产值2710737.6元（其中研发楼装饰装修工程合同价款为834860元；2号楼装饰装修工程合同价款为1331720元，增加工程款金额109589元，减少工程款的金额174843元，合计1266466元；食堂装饰装修工程合同价款为726000元，增加工程款金额26082元，合计752082元），原告一品装饰公司对上述五份装饰装修工程合同完成的装饰装修工程的工程款总金额为4594157.6元。被告智海摩托公司向原告一品装饰公司支付工程款金额合计283万元，尚差欠原告一品装饰公司工程款1764157.6元未支付。被告智海摩托公司向原告一品装饰公司最后一次支付工程款的时间为2015年2月15日。
2015年7月15日，被告智海摩托公司向原告一品装饰公司出具证明一份，该证明载明原被告于2013年9月2日签订的研发楼和厂区2号倒班楼装饰装修合同以及于2014年8月1日签订的食堂室内装饰装修合同均因甲方原因而使工程未按合同约定完成。原告一品装饰公司向被告智海摩托公司催收欠付的工程款未果，遂诉来本院，请求法律保护。
以上事实有经庭审原、被告举证、质证，本院予以确认的证据：原、被告的营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证明、《宜宾智海摩托有限责任公司厂区装修工程合同文件》5份、工程变更签证单7份、工程保修单2份、项目工程竣工结算单5份、证明、四川宜宾智海摩托车制造有限转让公司付款情况表、罗龙厂区工程资金情况表、授权委托书及庭审笔录等在案佐证。
本院认为：依法成立的合同，自合同成立时生效。原、被告双方签订的5份《宜宾智海摩托有限责任公司厂区装修工程合同文件》系原、被告双方的真实意思表示，该5份合同真实、合法、有效，本院依法予以认定。原、被告双方应当按照合同约定履行自己的义务，原告按照合同约定履行了施工义务，被告应当按照约定向原告履行支付工程款的义务。原、被告双方经结算，确认已完成的厂区办公楼以及大门门头装饰装修工程的工程款总金额1883420元，厂区研发楼、二号楼倒班房、食堂的装饰装修工程完成95%的产值2710737.6元，合计4594157.6元，本院依法予以认定。原、被告对被告智海摩托公司已向原告一品装饰公司支付的工程款金额合计283万元、尚差欠原告一品装饰公司工程款总金额1764157.6元无异议，本院依法予以确认。对于厂区办公楼装饰装修工程及厂区大门门头装饰装修工程，合同均约定工程结算费用总承包金总金额的3%做为工程质量保证金，工程竣工验收合格后一年内未出现质量问题或有质量问题已经进行修缮的情况，工程质量保证金在工程竣工验收合格交付满壹周年后支付。厂区办公楼装饰装修工程于2014年8月8日经验收合格，厂区办公楼装饰装修工程已竣工验收交付满壹年，所以对于厂区办公楼装饰装修工程，应当全额支付工程款。厂区大门门头装饰装修工程于2015年5月15日经验收合格，尚未满壹年，故应当扣除3%的工程质量保证金即364000元×3%=10920元。所以被告智海摩托公司还应当支付原告一品装饰公司的装饰装修工程款金额为1753237.6元（1764157.6元-10920元=1753237.6元）。研发楼、2号倒班房、食堂装饰装修合同因被告智海摩托公司的原因导致合同客观上不能继续履行，故对于原告主张的要求解除原、被告签订的合同编号为2013-09-02-01、2013-09-02-02、2013-09-02-03的《宜宾智海摩托有限责任公司厂区装修工程合同文件》，本院依法予以支持。对于原、被告之间约定的“终止合同的，违约方应向守约方支付该厂区工程总承包价的5%的违约金；甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，支付500元违约金给乙方”违约条款，过分高于造成的损失，结合本案被告实际履约情况，本院依法将违约金调整为190000元。对于原告主张的以1764157.6元为计算基数，从原告起诉主张权利之日起即2015年7月28日起至款项付清之日止，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率为标准进行计算利息的诉讼请求，不违反法律规定，本院依法予以支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第六十条、第六十二条、第一百二十条、第二百六十九条、第二百八十四条之规定，判决如下：
一、解除原告宜宾市一品装饰有限公司与被告四川宜宾智海摩托车制造有限责任公司签订的合同编号分别为2013-09-02-01、2013-09-02-02、2013-09-02-03的《宜宾智海摩托有限责任公司厂区装修工程合同文件》；
二、被告四川宜宾智海摩托车制造有限责任公司于本判决生效之日起十日内向原告宜宾市一品装饰有限公司支付装饰装修工程款1753237.6元及违约金190000元；
三、被告四川宜宾智海摩托车制造有限责任公司于本判决生效之日起十日内向原告宜宾市一品装饰有限公司支付利息（利息的计算方式为：以本金1753237.6元为计算基数，从2015年7月28日起至本判决确定的本金给付之日止，以中国人民银行发布的同期同类贷款利率为标准进行计算。若未按本判决确定的给付之日给付本金，上述利息计算至本金付清之日止）。
三、驳回原告宜宾市一品装饰有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费23798元，依法减半收取11899元，保全费5000元，合计16899元，由被告四川宜宾智海摩托车制造有限责任公司负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省宜宾市中级人民法院。
审判员 陈德容
二〇一五年十二月十六日
书记员 胡其勤