河南省安阳市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2016）豫05民终3961号
上诉人（原审原告）安阳市恒达人工环境工程有限公司。
委托诉讼代理人祝卫青，河南大创律师事务所律师。
被上诉人（原审被告）安阳市亿源管业有限公司。
被上诉人（原审第三人）安阳市海纳百川休闲会所有限公司。
二被上诉人共同委托诉讼代理人张宝华，河南师林律师事务所律师。
安阳市恒达人工环境工程有限公司(以下简称恒达公司)因与被上诉人安阳市亿源管业有限公司（以下简称亿源公司）、安阳市海纳百川休闲会所有限公司（以下简称海纳百川公司）买卖合同纠纷一案，不服河南省安阳市殷都区人民法院（2016）豫0505民初1121号民事判决，向本院提起上诉。本院于2016年11月2日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。
恒达公司上诉请求：1、请求二审法院依法撤销安阳市殷都区人民法院（2016）豫0505民初1121号民事判决书，改判两被上诉人共同承担给付上诉人工程款142798元。2、一、二审诉讼费用由两被上诉人承担。事实与理由：1、合同的履行过程中，作为先履行义务一方的被上诉人三番五次地履行债务不符合约定，其已经构成违约。因此，上诉人对于之后未履行的义务是在行使自己的先履行抗辩权，符合《合同法》第67条的规定。2、上诉人在被上诉人违约的情况下以不影响被上诉人开业的大局为重，根据被上诉人的冬季供暖要求已将除冷却塔之外的全部设备安装调试完毕并已交付被上诉人冬季开业使用。3、上诉人已按合同约定履行了中央空调设备零部件的购买安装、主机的购买安装和机房内设备的安装义务，全部合同义务基本履行完毕，被上诉人应按上诉人履行的相应义务给付工程款。4、合同系上诉人和安阳市亿源管业有限公司签订，但中央空调实际上是安装到了安阳市海纳百川休闲会所有限公司，很明显合同的当事人为上诉人和被上诉人三方。两被上诉人的法定代表人都为梁鹏一人，两被上诉人为关联公司，安阳市海纳百川休闲会所有限公司也应承担责任。5、在上诉人将空调安装好后到起诉时已远远超过一年的时间，在这期间被上诉人从未以书面或其他方式向上诉人称空调质量有问题，这已说明上诉人安装的空调质量是符合要求的，不存在质量问题。因此，2万元应予给付。
亿源公司、海纳百川公司共同答辩称：1、上诉人称由于被上诉人没有先履行合同，导致上诉人抗辩履行合同，与事实及法律不符。根据被上诉人的整个付款情况以及中央空调买卖合同中第4条付款方式的约定，可以看出被上诉人基本上做到了按时支付合同款项，而上诉人自始自终也没有在合同中第4条第4项安装调试条款之前购买完全中央空调的主部件以及完成一些基础设施的施工，一直到被上诉人使用中央空调以后，上诉人仍没有对其所做的工程以及合同履行情况做出任何说明。被上诉人虽然付款有延迟，但是基本上按照合同约定进行付款。2、上诉人没有按照合同约定购买安装调试，本身就是不履行合同的表现，与被上诉人当时使用与否没有任何关系。被上诉人在冬天不使用冷却塔但是不代表上诉人就可以不按照合同约定，按时按质按量购买安装及调试冷却塔。3、合同具有相对性，本合同的买卖双方为上诉人及安阳市亿源管业有限公司，合同相关纠纷并不与第三人有关，作为第三人，海纳百川休闲商务会所不应当对因该合同产生的纠纷承担任何法律责任。4、上诉人没有完成相应的合同义务，且根据上诉人设计的中央空调的规格，该中央空调根本不能满足被上诉人整个制冷面积的使用，导致中央空调经常出现问题，上诉人对质保金的要求更不应当予以支持。
恒达公司向一审法院起诉请求：：1、判令被告给付拖欠原告的工程款145313元及利息（按照中国人民银行同期贷款利率从2014年12月7日计算至法院判决指定给付工程款之日止），第三人承担连带责任；2、本案诉讼费用由被告和第三人承担。
一审法院认定事实，2014年7月6日安阳市亿源管业有限公司（甲方）与安阳市恒达人工环境工程有限公司（乙方）签订中央空调买卖合同，该合同对乙方为甲方安装中央空调事项进行约定，具体约定内容有项目地址、项目范围、项目合同款、付款方式、施工时间、设备详见清单、施工质量、双方责任、工程方案、违约责任、售后服务，其中约定项目合同总价款666000元整，付款方式为：1、双方在签订合同时，甲方预付乙方15%定金，合人民币100000元；2、乙方将风机盘管进场后，甲方支付乙方30%，合人民币200000元；3、乙方发主机前，甲方支付乙方35%，合人民币236000元；4、安装调试完毕，甲方支付乙方17%，合人民币110000元；余款人民币20000元作为质保金，交工后壹年整无条件一次性付清。安阳市亿源管业有限公司在甲方处盖章，安阳市恒达人工环境工程有限公司在乙方处盖章。2014年7月6日中央空调买卖合同约定的空调实际安装至第三人安阳市海纳百川休闲会所有限公司。被告亿源公司已给付原告空调安装购置款500000元。
另查明，被告及第三人称原告没有按合同约定履行安装调试义务，应驳回原告诉求。原告称除冷却塔没有安装及主机没有调试外其他设备均已调试，且称在诉求数额中已扣除冷却塔的金额，冷却塔未安装和主机没有调试不影响被告冬天开业的正常使用。
一审法院认为，2014年7月6日原、被告签订的中央空调买卖合同可证明亿源公司与恒达公司之间存在买卖合同关系，合同双方均应按照合同内容履行义务。亿源公司应履行付款义务，恒达公司应履行空调的安装调试义务。被告亿源公司辩称原告未按合同约定履行完毕安装调试义务，原告对未安装冷却塔及未调试主机的事实也予以认可，因此对原告未按合同约定履行完毕安装调试义务的事实予以认定。该中央空调买卖合同约定：“1、双方在签订合同时，甲方预付乙方15%定金，合人民币100000元；2、乙方将风机盘管进场后，甲方支付乙方30%，合人民币200000元；3、乙方发主机前，甲方支付乙方35%，合人民币236000元；4、安装调试完毕，甲方支付乙方17%，合人民币110000元；余款人民币20000元作为质保金，交工后壹年整无条件一次性付清”，依据以上约定，安装调试以前的款项53.6万元被告应全额给付原告，被告现已给付原告50万元，因此被告应再行给付原告3.6万元工程款，对于安装调试以后的款项及质保金，鉴于原告未完全履行合同义务，对于该部分诉求不予支持。另，原告称依被告要求存在调换风机盘管、三楼西头管道变更、婚姻大厅主席台增加下吹风风道及回风箱风口，进而产生增加的费用，要求被告支付，其中调换风机盘管和三楼西头管道的清单有被告方的签字确认，被告虽称变更管道及调换设备系原告过错造成，但证据不足，因此被告应再给付原告调换风机盘管、三楼西头管道的费用3400元，对于婚姻大厅主席台增加下吹风风道及回风箱风口的清单无被告方签字且被告不认可，对原告主张的该部分诉求不予支持。依据合同约定，原告发主机前被告应给付53.6万元，庭审过程中，被告认可2014年12月6日原告将空调主机送到被告处，被告主张从2014年12月7日按照中国人民银行同期贷款利率计算利息至法院判决给付之日止的诉求应予以支持，但利息的计算基数应为3.94万元。依据法律规定，合同具有相对性，合同只对合同当事人产生拘束力，合同一方当事人只能向另一方当事人提出合同上的请求和诉讼，不能向第三人提出主张，因此对原告向第三人海纳百川公司主张的诉求于法无据，不予支持。另，原告称不安装冷却塔及未调试主机并不影响被告正常使用的理由并不能对抗原、被告约定的合同义务，对该项辩解意见不予采纳。根据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百三十条之规定，判决：一、被告安阳市亿源管业有限公司于本判决生效后十日内给付原告安阳市恒达人工环境工程有限公司工程款3.94万元及利息（按照中国人民银行同期贷款利率从2014年12月7日起计算至本判决限定的履行期限届满之日止）；二、驳回原告安阳市恒达人工环境工程有限公司的其他诉讼请求。案件受理费3206元，减半收取1603元，由原告安阳市恒达人工环境工程有限公司负担1168元，被告安阳市亿源管业有限公司负担435元。
本院查明的事实与原审查明事实相一致。
本院认为，被上诉人亿源公司未按照合同约定支付款项，上诉人在不影响被上诉人冬季开业使用的前提下，未安装冷却塔及未调试主机，符合合同法关于先履行抗辩权的规定，一审法院认定上诉人未完全履行合同义务不当，本院予以纠正。鉴于被上诉人已自行安装了冷却塔并进行了主机调试，而上诉人请求的工程款已经减除合同约定的冷却塔的款项，故上诉人请求的工程款被上诉人亿源公司应予支付。亿源公司未提出质量异议，20000元质保金应予返还恒达公司。恒达公司请求海纳百川公司承担共同给付责任没有法律依据，本院不予支持。一审法院认定事实清楚，但适用法律错误。根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十七条、第一百零七条、第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第二项，判决如下:
一、维持河南省安阳市殷都区人民法院（2016）豫0505民初1121号民事判决第二项即“驳回原告安阳市恒达人工环境工程有限公司的其他诉讼请求”。
二、变更河南省安阳市殷都区人民法院（2016）豫0505民初1121号民事判决第一项即“被告安阳市亿源管业有限公司于本判决生效后十日内给付原告安阳市恒达人工环境工程有限公司工程款3.94万元及利息（按照中国人民银行同期贷款利率从2014年12月7日起计算至本判决限定的履行期限届满之日止）”为：安阳市亿源管业有限公司于本判决生效后十日内给付安阳市恒达人工环境工程有限公司工程款145313元及利息（按照中国人民银行同期贷款利率从2014年12月7日起计算至本判决限定的履行期限届满之日止）
一审案件受理费1603元，二审案件受理费2368元，由被上诉人安阳市亿源管业有限公司负担。
本判决为终审判决
审判长 闫学海
审判员 毛晓燕
审判员 秦现华
二〇一六年十二月二日书记员张文科