山东省寿光市人民法院
民 事 判 决 书
（2016）鲁0783民初1422号
原告黄小平。
委托代理人徐振才，山东衡明律师事务所律师。
被告江西省国利建设集团有限公司。住所地：江西省南昌市西湖区朝阳洲团结路**号。统一社会信用代码：91360000158298652R。
法定代表人张国仔，董事长。
被告江西省国利建设集团有限公司潍坊分公司。住所地：潍坊市滨海经济开发区新海大街***号。
法定代表人李贤斌，经理。
以上两被告共同的委托代理人周军燕，江西博德律师事务所律师。
原告黄小平诉被告江西省国利建设集团有限公司、江西省国利建设集团有限公司潍坊分公司劳务合同纠纷一案，于2016年3月17日向本院起诉。本院受理后，依法由审判员汤培新适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告黄小平及其委托代理人徐振才、被告江西省国利建设集团有限公司、江西省国利建设集团有限公司潍坊分公司共同的委托代理人周军燕到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告黄小平诉称，2014年5月27日，原告与被告江西省国利建设集团有限公司潍坊分公司签订建筑工程劳务分包合同，约定由原告承包其承建的寿光市洛兴住宅小区1号、3号、7号、8号、9号、11号、15号楼土建主体结构全部工程内容的劳务部分。合同签订后原告交纳500000元保证金，人员进场后又交纳900000元保证金，依合同约定，被告江西省国利建设集团有限公司潍坊分公司应于2015年春节前无息返还700000元，剩余部分工程验收合格后2个月内无息返还。原告按照约定完成相关工程施工后，被告并未按照约定将保证金返还给原告，现被告已与开发商解除施工合同并已经撤出施工现场，两被告的行为导致合同无法继续履行并给原告造成了窝工等相应损失，因被告江西省国利建设集团有限公司潍坊分公司系被告江西省国利建设集团有限公司分支机构，被告江西省国利建设集团有限公司应承担返还责任。请求依法判令被告支付原告履约保证金、窝工费及利息等共计2400000元，同时支付上述款项自2016年3月16日至款项付清之日的利息；案件受理费由被告承担。
被告江苏省建工集团有限公司、江西省国利建设集团有限公司潍坊分公司辩称，1、经过两被告对账目进行核对，未发现原告支付给两被告任何款项，所以两被告均未收到原告支付的任何保证金。2、寿光市洛兴住宅小区从未停工，至今仍在施工中，原告仍然是本项目劳务承包方。
经审理查明，2014年1月1日，潍坊市鸿程置业有限公司与被告江西省国利建设集团有限公司签订建设工程施工合同，由被告江西省国利建设集团有限公司承建潍坊市鸿程置业有限公司开发的寿光市洛兴社区部分楼房建设工程，约定：1、工程名称：寿光市洛兴社区1号、2号、7号、8号、9号、10号、15号楼及车库；2、工程地点：寿光市洛兴街以北、永乐路以西；3、工程内容：工程施工图纸发包范围内的土建工程、装饰工程、安装工程及技术交底和变更内容。另约定其他事项。上述工程由被告江西省国利建设集团有限公司潍坊分公司具体组织施工。被告针对该工程成立江西省国利建设集团有限公司潍坊分公司洛兴社区项目部，并刻制江西省国利建设集团有限公司潍坊分公司洛兴社区项目专用章。同年5月27日，被告江西省国利建设集团有限公司潍坊分公司（甲方）与原告（乙方）签订建筑工程劳务分包合同，将上述工程中部分土建劳务工程转包给原告，约定：1、工程名称：寿光市洛兴住宅小区1号、7号、8号、9号、15号楼房；2、建筑面积：约7万平方米；3、工程地点：洛兴街永富路口；4、承包形式：劳务清包；5、本合同签订后乙方需交50万元保证金，人员进场后交50万元保证金，当年春节前（2015年2月19日前）无息返还70万元，竣工验收合格后2个月内无息返还30万元。合同签订后，原告实际向被告江西省国利建设集团有限公司潍坊分公司交纳合同履约保证金1400000元，并组织人员进行了施工。现原告承包的劳务工程已完成施工，其施工的楼座也已于2016年3月验收合格。被告收取原告的合同履约保证金1400000元，经原告催要，被告至今未返还。
另查明，2016年4月5日，涉案工程的监理单位青州广大工程监理有限公司出情况说明一份，内容为：“由江西国利建设集团有限公司承建的寿光市洛城街道洛兴新社区（寿光市洛兴住宅小区）1、3、7、8、9、11、15号楼的土建主体结构劳务部分的实际施工人为黄小平，在该项目的实际施工过程中，包括钢筋、混凝土等在内的所有建筑原材料均由江西国利建设集团有限公司提供，但因江西国利建设集团有限公司资金不到位，施工所需要的钢筋、混凝土等建筑材料迟迟不能到位，致使该项目工程屡次停工，该项目原定于2014年12月30日全部楼座封顶时间被迫推迟至2015年7月-8月份，其中由黄小平实际施工的楼座15号楼最早封顶，时间为2015年7月4日。期间黄小平并未有任何导致工期延误的情形发生，由黄小实际施工的以上楼座均已于2016年3月份验收合格”。
上述事实，有建设工程施工合同、建筑工程劳务分包合同、盖有项目专用章的收款收据、证人证言、建设工程委托监理合同、监理单位施工进度情况说明、图纸会审记录、银行转款明细及当事人陈述记录在案为证，足以认定。
本院认为，原告与被告江西省国利建设集团有限公司潍坊分公司签订建筑工程劳务分包合同后，原告交纳合同履约保证金并组织人员对其承包工程进行施工完工后，被告应及时将合同履约保证金返还原告。原告主张向被告江西省国利建设集团有限公司潍坊分公司交纳合同履约保证金1400000元，并提交盖有江西省国利建设集团有限公司潍坊分公司洛兴社区项目专用章的收款收据一份，被告不认可该专用章，同时否认收到相关保证金，但不能提交反驳的证据对该印章予以否认。原告提交的针对寿光市洛兴社区9号、11号楼房的图纸会审记录的施工单位一栏中加盖了该专用章，该记录上同时加盖了被告江西省国利建设集团有限公司及设计单位、建设单位的公章，应当视为被告江西省国利建设集团有限公司对该专用章的认可，结合原告提交的银行转款的相关凭证及被告江西省国利建设集团有限公司潍坊分公司原职工黄卫东的证言，能够认定该专用章是真实的，同时认定被告江西省国利建设集团有限公司潍坊分公司收取原告合同履约保证金1400000元。被告未按约返还该合同履约保证金，应当自逾期之日起按银行同期贷款利率支付逾期利息。江西省国利建设集团有限公司潍坊分公司洛兴社区项目部系被告内设机构，被告江西省国利建设集团有限公司潍坊分公司系被告江西省国利建设集团有限公司的分支机构，均不具备独立法人资格，其行为产生的法律后果，应由被告江西省国利建设集团有限公司承担。原告要求被告赔偿其因被告窝工造成的各项损失680273.66元，被告不认可，原告不能提交充分证据证实，对原告该请求，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国民法通则》第八十四条、第一百零八条、《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：
一、被告江西省国利建设集团有限公司返还原告黄小平保证金1400000元，并支付利息（700000元，自2015年2月19日至2016年5月30日；1400000元，自2016年6月1日至本判决生效之日，均按银行同期同类贷款利率计算利息），于本判决生效后十日内履行；
二、驳回原告其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费13000元，由原告负担4000元，被告江西省国利建设集团有限公司负担9000元。保全费5000元，由被告江西省国利建设集团有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省潍坊市中级人民法院。
审判员 汤培新
二〇一六年七月二十一日
书记员 张 萌