湖北省武汉市江汉区人民法院
民 事 判 决 书
（2018）鄂0103民初1842号
原告：熊峰，男，1975年6月5日出生，汉族，住武汉市江汉区。
委托诉讼代理人：万朝阳，湖北獬志律师事务所律师。
被告：武汉致盛集团有限公司，住所地武汉市江汉区长江日报路28号。
法定代表人：邓伟，董事长。
委托诉讼代理人：周翠红，湖北成和诚律师事务所律师。
委托诉讼代理人：韩静，湖北成和诚律师事务所律师。
原告熊峰与被告武汉致盛集团有限公司（以下简称致盛公司）房屋买卖合同纠纷一案，本院于2018年2月6日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告熊峰的委托诉讼代理人万朝阳、被告致盛公司的委托诉讼代理人周翠红、韩静到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告熊峰向本院提出诉讼请求：1.被告致盛公司支付原告熊峰延期交房违约金107196.71元（以交房款4620548元为基数，按日0.2‰的标准自2017年1月24日计算至2017年5月20日开通燃气日止，共计116天）；2.被告致盛公司支付原告熊峰延期交付不动产权资料的违约金136306.17元（以房款4620548元为基数，按日0.1‰的标准自2017年3月31日计算至2018年1月20日，共计295天；2018年1月20日至通知拿资料办证止，违约金据实计算）；3.被告致盛公司赔偿损失2056.7元（自2017年3月1日至2018年5月20日间的物业费220.36㎡×3.5元/月.㎡）；4.由被告致盛公司承担本案的诉讼费用。事实和理由：2016年4月15日，原、被告签订《武汉市商品房买卖合同》，约定原告熊峰购买菱角湖壹号项目小区2号楼1单元29层1号房屋，面积为220.36㎡，单价为20968.18元/㎡，总价为4620548元。原告熊峰按约支付了购房款，但被告致盛公司未按约于2016年9月30日前交房。2017年1月23日，原告熊峰接收不符合交房条件的房屋，涉案房屋于同年5月20日才开通燃气。2018年1月20日，被告致盛公司通知原告熊峰领取办理不动产权证书的资料。被告致盛公司的前述行为严重侵害了原告熊峰的合法权益，依法应承担违约责任。
被告致盛公司辩称，1.双方已就逾期交房应由被告致盛公司承担的违约金协商一致，被告致盛公司早已实际履行，原告熊峰为此曾向被告致盛公司出具《收条》并承诺不再因该逾期交房再向被告致盛公司提出任何主张或要求。故原告熊峰无权就逾期交房又要求被告致盛公司承担违约责任。2.小区天然气通气时间迟于交房时间，是因为市政配套设施安装延迟，不是被告致盛公司的原因所导致。房屋买卖合同并未约定燃气开通的具体时间，被告致盛公司交付房屋时天然气设施已经到户，符合交付条件，不存在违约。即使天然气未开通，也仅仅是不符合交付条件，不属于逾期交房。3.房屋权属证明延期办理是因政府政策及办证机构发生变更，相关权属登记程序及要求发生变化造成，按合同约定，被告致盛公司不应承担延期办证的违约责任。2016年，武汉市成立了不动产登记中心，2016年底将原由各区进行的房产权属初始登记收归该中心统一办理。被告致盛公司与原告的房屋买卖合同签订时，不动产登记中心没有成立，所有的房屋权属初始登记均由各区房地局办理。被告致盛公司根据当时政策的规定及办证期限的要求，约定了办理房屋初始登记的时间。该约定时限并未考虑到权属登记部门及登记要求、流程发生变更的情形，2017年房屋权属登记由初始登记变更为不动产权属登记是被告致盛公司无法预见到的，属于重大情势变更，因该政策发生的变化导致的影响被告致盛公司不应承担任何责任。即使被告致盛公司要承担违约责任，原告熊峰也未提供证据证明其逾期办证受到的损失，其要求的违约金金额过高，不应当得到支持。4.根据合同法规定，违约金和损失不能重复计算，原告熊峰既要求被告致盛公司支付违约金又要求退赔物业费损失的请求属于重复计算，不应得到支持。且物业费并非由被告致盛公司收取，原告熊峰收房后，即使房屋存在燃气未开通，也不影响原告熊峰的居住，原告熊峰也应支付物业费，该物业费并非其损失。故原告熊峰请求退赔物业费属于重复计算损失，没有法律依据，不应得到支持。5.原告熊峰的诉请存在矛盾、重复之处。综上所述，被告致盛公司认为原告熊峰的诉请缺乏事实和法律依据，请求法院驳回其诉讼请求。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本案认定的事实如下：原告熊峰、被告致盛公司于2016年4月15日签订《武汉市商品房买卖合同》约定，买受人（指原告熊峰）购买出卖人（指被告致盛公司）投资建设的菱角湖壹号项目中位于2号楼1单元29层1号房屋，面积为220.39平方米，单价每平方米为20968.18元，总计房款4621177元。合同第九条约定：出卖人应当在2016年9月30日前将符合下列条件的商品房交付买受人使用：1、……7、燃气：管线（煤气表）到户，客户凭使用证或开户通知单到燃气公司开户。因不可抗力或者买卖双方在合同中约定的其他原因，需延期交付使用的，出卖人应当在发生之日起10日内书面告知买受人。合同第十一条约定：逾期交房超过90日后……，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行。自本合同第九条约定的最后交付期限的第二日起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付房价款万分之二的违约金。合同第十六条约定：出卖人应当在商品房交付使用之日起90日内办理完房地产初始登记。因出卖人的责任造成买受人不能办理房地产权证书的，双方同意按下列第3项处理。1、……3、买受人同意出卖人将房地产初始登记期限延长为180日，即出卖人应在商品房交付使用之日起180日内办理完房地产初始登记。如因出卖人的责任造成买受人不能如期办理房地产权属证书的，每逾期一日应按该商品房总金额的万分之一向买受人支付违约金。合同附件五第二条约定涉案房屋前期物业费为每月每平方米为3.50元。合同附件六第七条约定，关于不可抗力等不可归责于卖方原因的补充约定：在下列情况下，卖方有权相应顺延本房地产的交付期限、无须承担延期交付和延期办证的违约责任。1、国家法律法规、政策变更或政府专业部门、机构有关规定发生变更；2、受政府相关部门或机构控制的市政配套设施批准或安装延迟或影响，且卖方出示相关主管部门或机构证明文件的。
签订合同当日，原、被告签订《装修合同》约定，甲方（指原告熊峰）同意由乙方（指被告致盛公司）选聘具有装修资质的专业装修公司对涉案房屋进行装修，乙方应确保于2016年12月31日前完成房屋的装修、交付。
前述合同签订后，原告熊峰按约支付了购房款。涉案房屋于2017年2月10日取得了《湖北省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案证明书》。原告熊峰于2017年1月23日收到被告致盛公司交付的房屋钥匙等物品。同日，原告熊峰向被告致盛公司出具《收条》一份，该《收条》载明：“今收到涉案房屋延期交房违约金计106287元，除此外，本人不再因该延期交房而向贵公司提出任何主张或要求”。同日，原告熊峰与被告致盛公司签订一份《补充协议》，确认涉案房屋实际测量面积为220.36平方米，出卖人应退还629元，总房款应为4620548元。熊峰于当天就收到面积补差款629元向被告致盛公司出具收条。涉案房屋于同年5月20日开通燃气。被告致盛公司于2017年9月20日向武汉市不动产权登记中心提交涉案楼盘的相关资料，于同年12月28日办毕《不动产权属证明》（法定办理时限为30个工作日，承诺时限为20个工作日）。
另查明，2015年12月9日，被告致盛公司与武汉市天然气有限公司签订《燃气工程建设施工委托合同》，该合同第二条约定:武汉市天然气有限公司于2015年12月30日进场施工，2016年5月20日工程竣工通气（具体以长江日报路配套中压管竣工通气后15个工作日为准）。同年12月31日，被告致盛公司向武汉市天然气有限公司支付管网建设安装费1435200元。2015年12月3日，武汉市天然气有限公司向被告致盛公司出具《工作联系函》称，原进场施工时间顺延至2016年3月30日，2016年8月20日完工（合同工期140天）。菱角湖壹号燃气管道工程于2017年1月16日办理《武汉市燃气热力工程竣工验收备案证》。同年1月17日，被告致盛公司向武汉市天然气有限公司提交书面申请，要求尽快配套燃气气源，以满足居民生活用气需要。
还查明，涉案楼盘即菱角湖壹号位于武汉市人民政府规划的黄孝河管廊建设工程项目中的北湖西路到长江日报路标段工程范围内，规划部门要求该路段的管线铺设工程与管廊建设工程应同步进行。因市政道路工程未启动，长江日报路配套中压管至今未施工，故影响武汉市天然气有限公司未能按《燃气工程建设施工委托合同》约定的日期完成合同义务，导致涉案楼盘迟延办理《武汉市燃气热力工程竣工验收备案证》。
再查明，《不动产登记暂行条例》（以下简称条例）于2015年3月1日施行，《不动产登记暂行条例实施细则》（以下简称细则）于2016年1月1日施行。武汉市不动产登记中心于2016年6月成立，此后武汉市不动产登记中心均按前述《条例》和《实施细则》规定办理相关权籍调查及登记手续。
案件审理中，原告熊峰向本院递交诉讼保全申请，要求对被告致盛集团名下的银行存款250000元或者同等价值的财产予以查封、扣押，并提供担保。本院审查后，依法作出（2017）鄂0103民初1842号《民事裁定书》，裁定冻结、查封、扣押被告致盛集团名下的银行存款250000元或者同等价值的财产。并对原告熊峰提供担保的车牌号为鄂Ａ×××××的轿车予以查封。
本院认为，原、被告签订的《武汉市商品房买卖合同》系双方当事人的真实意思表示，该合同不违反法律、法规强制性规定，属有效合同，应予认定。双方均应按合同约定享受权利和履行义务。
关于逾期交房问题。当事人协商一致，可以变更合同。本案中，合同虽约定被告致盛公司应当在2016年9月30日前交房，但签订合同当日原告熊峰与被告致盛公司又签订《装修合同》，约定被告致盛公司应于2016年12月31日前完成房屋的装修、交付，因此被告致盛公司应于2016年12月31日前交房。被告致盛公司于2017年1月23日向原告熊峰交房，同日，原告熊峰收取106287元的违约金并出具《收条》，且明确表示不再因延期交房向被告致盛公司提出任何主张，该《收条》虽为格式条款，但并非单方面免除被告致盛公司的责任、加重原告熊峰的责任及排除熊峰的主要权利。原告熊峰称被告致盛公司向其交付房屋时尚未取得《湖北省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案证明书》，属于交付了不符合交付条件的房屋。经查被告致盛公司于2017年2月10日办理《湖北省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案证明书》，且房屋交付当日原告熊峰出具了《收条》，应视为双方对延期交房违约责任处理的变更。故原告熊峰主张被告致盛公司支付延期交房违约金的诉讼请求，本院不予支持。
双方合同约定的交房条件中关于燃气的约定为：“燃气：管线（煤气表）到户，客户凭使用证或开户通知单到燃气公司开户”，并未约定通气为交房条件，交房之前菱角湖壹号燃气管道工程已经办理《武汉市燃气热力工程竣工验收备案证》，符合约定的交房条件，天然气未实际开通，属于交付瑕疵而不属于延期交房，不能以未通气主张逾期交房的违约责任。被告致盛公司的该辩称理由成立。关于收房后不能及时使用燃气所造成的损失，熊峰可依法另行主张权利。
关于延期交付不动产权资料的问题。原告熊峰请求致盛公司支付延期交付不动产权资料的违约金实质上是主张致盛公司承担迟延办理完房地产初始登记的违约责任。双方签订的《武汉市商品房买卖合同》第十六条约定：被告致盛公司应当在商品房交付使用之日起90日内办理完房地产初始登记。因被告致盛公司的责任造成原告熊峰不能办理房地产权证书的，原告熊峰同意被告致盛公司将房地产初始登记期限延长为180日，即被告致盛公司应在商品房交付使用之日起180日内办理完房地产初始登记。如因被告致盛公司的责任造成熊峰不能如期办理房地产权属证书的，每逾期一日应按该商品房总金额的万分之一向原告熊峰支付违约金。根据该约定，被告致盛公司应于2017年7月22日前办理完房地产初始登记。被告致盛公司实际于2017年12月28日办理完房地产初始登记，逾期159天。故被告致盛公司应承担的违约金为73466.71元（4620548元×0.1‰×159天）。被告致盛公司称逾期取得不动产权属登记原因系重大情势变更的证据不充分，本院不予支持。被告致盛公司请求调减违约金数额，因其未举证证明合同约定的违约金数额过高，故本院对其该主张不予支持。
关于原告熊峰主张的物业费损失问题。原告熊峰请求被告致盛公司赔偿其物业费损失的原因仍因被告致盛公司迟延交房所致，而双方已就被告致盛公司迟延交房应承担的违约责任协商一致且被告致盛公司已经通过支付违约金的形式承担了民事责任，现原告熊峰又提出要求被告致盛公司赔偿因其迟延交房造成的物业费损失，属重复主张权利，本院不予支持。被告致盛公司的抗辩有理，本院予以采信。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第七十七条、第一百零七条、第一百一十四条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条的规定，判决如下：
一、被告武汉致盛集团有限公司向原告熊峰支付延期交付不动产权资料的违约金73466.71元；
二、驳回原告熊峰的其他诉讼请求。
上述款项，于本判决生效之日起十日内履行。负有履行金钱给付义务的当事人，如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
案件受理费4984元，减半收取计2492元，保全费1770元，合计4262元，由原告熊峰负担2986元（已付），被告武汉致盛集团有限公司负担1276元（此款原告熊峰垫付，由被告武汉致盛集团有限公司随上述判决款项一并给付给原告熊峰）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于湖北省武汉市中级人民法院。
审判员 胡琦
二〇一八年八月八日
书记员 王倩