江西省吉安市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）赣08民终1410号
上诉人（原审被告，反诉原告）：江西富盈置业有限公司,住所地江西省遂川县泉江镇工农兵大道38号，统一社会信用代码913608276749704174。
法定代表人：厉建庆，该公司总经理。
委托诉讼代理人：梁远明，江西映山红律师事务所律师。
委托诉讼代理人：廖友，江西映山红律师事务所律师。
上诉人（原审原告、反诉被告）：张和宗，男，汉族，1961年4月5日生，住所地遂川县。
上诉人（原审原告、反诉被告），蓝艳，女，畲族，1969年8月3日生，住所地遂川县。
委托诉讼代理人：赖杨生，江西金蓉律师事务所律师。
委托诉讼代理人：叶云平，江西金秋实律师事务所律师。
上诉人江西富盈置业有限公司（以下简称富盈公司）与上诉人张和宗、蓝艳因房屋买卖合同纠纷一案，均不服江西省遂川县人民法院（2017）赣0827民初576号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。
上诉人富盈公司上诉请求：1、撤销原判，驳回蓝艳、张和宗一审诉请，依法改判蓝艳、张和宗承担逾期支付购房款违约金12856元；2、一审、二审诉讼费由蓝艳、张和宗承担。事实与理由：1、2016年6月富盈公司意识到了供水、供电工程会延迟完工，在通知交房时将业主们所需的施工用电和施工用水安装到了每一层，同时明确告知业主们可免费使用。小区入户水表、电表已经全部安装完毕，装修施工时所有的供水、供电及消防工程都已经通过验收，故供水主管移交时间和供电竣工时间不应当作为本案交付的定案依据。发出交房通知书后，确实有部分业主质疑房屋是否达到安全使用的标准，且上访到县信访局、县政府。在县政府的要求下，富盈公司委托第三方鉴定，鉴定结论是房屋质量不存在问题，已达到使用目的。2016年7月22日通知业主可收房后，便有一部分业主免费使用已开通的水电进行装修。另一部分业主（包括本案彭家笼、郭琴在内）以房屋质量存在问题为由拒绝收房，是恶意的逾期接房。根据合同第八条和合同补充协议9.2条的约定，供水、供电工程延误工期是可以延期交付的。一审法院认定富盈公司逾期交房属认定事实错误。2、一审法院适用法律错误。本案的交付标准毫无疑问是工程验收合格，而涉案房屋于2016年6月30日经验收合格，双方就交房时水电设施等基础设施、公共配套设施作了明确约定，即“如果在规定日期内未达到交付使用时的水电设施条件，双方同意按采取补救措施达到交付标准方式处理”。因此，不管是双方约定的交付条件还是约定的水电设施使用未达条件所产生的责任的约定均不能适用富盈公司的水电验收滞后而承担主合同的违约责任。
针对富盈公司的上诉，张和宗、蓝艳答辩称：1、一审法院以通水、通电、消防安全验收通过作为涉案房屋交付使用条件之一，并无不当，但除上述三项民生基本配套通过，还需经通过综合验收；2、诉讼是每一位公民的基本权利，蓝艳、张和宗因与富盈公司存在争议而向法院起诉，是正当的维护自己的合法权益，并不存在恶意诉讼；3、遂川县水利供水有限公司于2016年11月3日出具的材料，明确了2016年5月10日出具的《告知函》是因其工作人员责任心不强，加之在没有搞清富盈公司真实目的的情况下出具的，故本案并不具备供水开通延迟免责的情形；4、本案不存在张和宗、蓝艳逾期支付购房款的问题。
上诉人张和宗、蓝艳上诉请求：1、请求二审法院撤销（2017）赣0827民初字576号民事判决书的第一、二项判决，改判“被上诉人于判决生效之日起十日内支付上诉人逾期交房违约金12532.29元”为“被上诉人于判决生效之日起十日内支付上诉人逾期交房违约金19494.68元（即逾期交房时间计算至2016年11月18日止的违约金），核减后，请求贵院判决富盈公司增加支付逾期交房违约金6962.39元；2、本案一、二审诉讼费由富盈公司承担。事实与理由：1、一审法院对龙泉1号商住小区2016年9月28日工程经验收合格的认定事实错误。《建筑法》第六十一条第一款规定，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准。富盈公司向一审法院提供的《工程竣工验收报告》仅是富盈公司作为建设单位组织勘察、监理、施工、设计等四个单位进行的验收，并无建设行政主管部门或其委托的建设工程质量监督机构的参与且出具工程质量的相关意见，该项证据存在严重的瑕疵，不能作为定案依据。2、龙泉1号商住小区的竣工验收的标准应为综合验收，一审法院将单体工程验收合格视为工程竣工验收合格，适用法律明显错误，《建筑法》第六十条第二款、《城市房地产开发经营管理条例》第十八条要求验收标准为综合验收，而非单体工程验收。3、一审判决关于房屋交付条件的认定，认定事实不清，适用法律错误。本案房屋交付条件应认定为综合验收合格。双方签订的《合同补充协议》第9.1条对《商品房买卖合同》第八条作出的补充约定违反法律法规的强制性规定，为无效的合同条款，第八条与《合同补充协议》第9.1条均系富盈公司提供的格式条款，依据合同法第四十一条之规定，对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。富盈公司在《商品房买卖合同》第十四条承诺交付房屋时水电设施要完工，因此，双方有关商品房验收合格的约定之真实意思表示是商品房的综合验收合格，这也是法律法规本意所要求的。富盈公司逾期交房时间应计算至综合验收日即2016年11月18日。
针对张和宗、蓝艳上诉请求，富盈公司答辩称：1、合同对交付条件约定的非常明确，即竣工验收即可交房；2、合同约定因水电工程迟延完工，导致延期交房可以免责；3、涉案房屋在交房前已通水通电，且按合同第十四条的约定，即使没有通水通电，富盈公司只要采取了补救措施就不会产生逾期交房的责任。
张和宗、蓝艳向一审法院起诉请求：判令富盈公司支付蓝艳、张和宗从2016年7月1日起至起诉之日止逾期交房违约金38086元，起诉之后的违约金按已付房价款的日万分之三计算至实际交房日。
富盈公司向一审法院反诉请求：判令蓝艳、张和宗支付迟延履行合同违约金12856元。
一审法院认定事实：2016年4月5日，张和宗、蓝艳与富盈公司签订一份《商品房买卖合同》（备案合同编号为20160400010）及《合同补充协议》一份。《商品房买卖合同》第三条、第四条约定，张和宗、蓝艳购买富盈公司开发的“龙泉1号”B栋1-2302号房屋，总价为464159元；第六条约定，张和宗、蓝艳在签订本合同当日支付首付购房款的116159元，剩余购房款348000元由张和宗、蓝艳办理按揭贷款，张和宗、蓝艳应于本合同签订当日提交银行所需的完整相关资料，并按富盈公司通知的时间与地点15日内办理完毕银行按揭手续，有关贷款申请手续费由张和宗、蓝艳自行负担；第七条约定，张和宗、蓝艳如未按合同规定的时间付款逾期在30日内，自本合同规定的应付款期限第二天起至实际全额支付应付款之日止，张和宗、蓝艳按日向富盈公司支付逾期应付款万分之三的违约金，合同继续履行，逾期超过30日后，富盈公司有权解除合同，张和宗、蓝艳按累计应付款的10%向富盈公司支付违约金。张和宗、蓝艳愿意继续履行合同的，经富盈公司同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限第二天起至实际全额支付应付款之日止，张和宗、蓝艳按日向富盈公司支付逾期应付款万分之八的违约金；第八条约定，富盈公司在2016年6月30日前依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备该商品房经【验收合格】条件，并符合本合同约定的商品房交付张和宗、蓝艳使用。如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，富盈公司可据实予以延期，1、遭遇不可抗力，且富盈公司在发生之日起30日内告知张和宗、蓝艳的。2、国家或当地政府政策法规的变化调整或政府的管制及规划的变更等政府行为影响，富盈公司或施工单位已经向有关部门提出竣工验收申请，但出于规划、设计、消防、质检以及其它相关部门无法及时组织验收而非富盈公司原因导致的延期交付，工程施工中出现冰雪灾害、长时间的雨水、地质灾害、供电长时间受限而足以影响工程工期的（以政府相关部门出具的证明为准）；第九条约定，除本合同第八条规定的特殊情况外，富盈公司如未按本合同规定的期限将该商品房交付张和宗、蓝艳使用，逾期不超过90日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，富盈公司按日向张和宗、蓝艳支付房价款的万分之三的违约金，合同继续履行，逾期超过90日后，张和宗、蓝艳有权解除合同。张和宗、蓝艳解除合同的，富盈公司应当自张和宗、蓝艳解除合同通知到达之日起60天内退还全部已付款，并按张和宗、蓝艳累计已付款的1%向其支付违约金。张和宗、蓝艳要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，富盈公司按日向张和宗、蓝艳支付已交房款万分之三的违约金；第十一条约定，商品房达到交付使用条件后，富盈公司应当书面通知张和宗、蓝艳办理交付手续。双方进行验收交接时，富盈公司应当出示本合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，富盈公司还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。富盈公司不出示证明文件或出示证明文件不齐全，张和宗、蓝艳有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由富盈公司承担。由于张和宗、蓝艳原因，未能交付的，自富盈公司以电话或挂号信的方式通知张和宗、蓝艳进行验收交接，张和宗、蓝艳接到通知后15日内到富盈公司处办理交接手续，张和宗、蓝艳逾期不办理则视为商品房已按期交付张和宗、蓝艳验收使用，超过保修期的房屋质量问题由张和宗、蓝艳承担维修房屋的责任和费用并由此产生的一切责任；第十四条约定，富盈公司承诺与该商品房正常使用直接关联的基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件，交付使用时水电设施完工。《合同补充协议》第九条约定，对于合同第八条的补充约定，本项目该商品房经单位工程验收合格，即可交付给张和宗、蓝艳使用。合同签订后，张和宗、蓝艳于2016年4月5日向富盈公司首付了116159元，于2016年5月9日通过银行按揭贷款348000元付清了所有购房款。2016年6月28日，富盈公司开发的“龙泉1号”商住小区的基础工程、主体工程、屋面工程和装修装饰工程经验收合格。遂川县公安消防大队于2016年8月31日出具遂公消验字[2016]第06号《建设工程消防验收意见书》，证明富盈公司开发的“龙泉1号”建设工程消防工程验收合格。遂川县水利供水有限公司于2016年11月1日出具《证明》，证明“龙泉1号”小区的供水工程于2016年7月25日完工，7月28日交付使用。遂川县供电有限责任公司于2016年11月3日出具《关于龙泉一号业主询问函的答复》，证明“龙泉1号”小区的供电工程第一次竣工报验时间为2016年8月26日，竣工验收结果通知时间为2016年9月1日，没有超时;第二次竣工报验时间为2016年9月22日，竣工结果通知时间为2016年9月26日，没有超时;受电工程送电时间为2016年9月28日，没有超时。富盈公司于2016年7月22日向张和宗、蓝艳发出了《龙泉1号交房通知书》。张和宗、蓝艳认为富盈公司开发建设的房屋不符合交房条件，拒绝收房。2016年8月8日，遂川县房地产管理局向富盈公司发出遂房字[2016]33号《告知书》，告知富盈公司根据《商品房销售管理办法》第三十四条的规定，商品房在交付使用前按项目委托具有房地产测绘资格的单位实施测绘，报房地产行政主管部门审核后用于房屋产权登记，由于“龙泉1号”项目尚未完成该项目的房产实测成果报告，责令富盈公司暂停商品房的交付。2016年8月12日，富盈公司完成了对“龙泉1号”项目的测绘。2016年8月19日，遂川县城乡建设局向富盈公司发出了遂建字[2016]68号《整改通知书》，责令富盈公司抓紧房屋测绘，及时提交规划、消防、防雷、电梯检测等专项验收申请，尽早通过各项专项验收和综合验收;对消防方面，尽快联系设计单位，提出整改方案，积极整改到位;对绿地方面，严格按照规划审批要求，保质保量整改到位，在2016年8月30日前拆除绿地围栏;对质量方面，加强项目组织管理，委托专人收集房屋验收过程中发现的质量问题，督促施工单位积极整改到位;对电梯安全问题，尽快组织单位验收，提交电梯安全检验合格证，报县市场和质量监督管理局备案。2016年8月12日，富盈公司向“龙泉1号”各业主发出《告广大业主通知书》，通知各业主，对于此前发通知书所述的“若逾期未前来办理收楼手续的，视为已收楼，该房屋的物业管理费等费用从2016年8月1日起计算”无效;对于愿意目前收房先行装修的，本公司可即时交房;对于坚持要在小区综合验收后交房的，本公司同意业主在小区综合验收后收房。2016年11月17日，富盈公司开发的“龙泉1号”小区通过综合验收。
一审法院认为：张和宗、蓝艳与富盈公司签订的《商品房买卖合同》及《合同补充协议》合法有效，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案的争议焦点为：1、张和宗、蓝艳与富盈公司对合同约定的房屋交付条件存在不同的理解；2、富盈公司逾期交房是否存在免责事由；3、张和宗、蓝艳是否存在逾期付款的情形。
关于本案房屋交付条件的认定？张和宗、蓝艳认为根据相关法律的规定，《商品房买卖合同》第八条约定的房屋交付条件应理解为综合验收合格，但直至最后的交付期限富盈公司开发的住宅小区未通路、通水、通电，电梯未经安全验收，根本不具备交房条件。富盈公司认为双方签订的《合同补充协议》第9.1条对《商品房买卖合同》第八条作出补充约定，商品房经单位工程验收合格，即可交付给买受人使用。一审法院认为，商品房销售合同纠纷中涉及房屋的交付问题，应尊重合同当事人意思自治原则，根据合同约定的交付条件进行认定。如果当事人对合同条款的理解有争议的，应当按照合同所使用的词句、合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则，确定合同条款的真实意思。本案中，张和宗、蓝艳与富盈公司在《合同补充协议》中对房屋交付条件作出的补充约定，不违反法律规定，一审法院据此认定涉案商品房的交付条件为单位工程验收合格。但是，根据当事人签订合同的目的及商品房交付的习惯，富盈公司交付的房屋还必须具备实际使用功能，且富盈公司在《商品房买卖合同》第十四条承诺在交付商品房时水、电设施要完工。而富盈公司在2016年7月22日通知张和宗、蓝艳接房时，龙泉1号商住小区尚未通水通电，存在交付后不能使用的情形。因龙泉1号商住小区的供水工程于2016年7月28日交付使用，供电工程于2016年9月28日送电，故应认定龙泉1号商住小区在2016年9月28日才符合交付使用条件。因此，富盈公司逾期交房的期间应从2016年7月1日起计算至9月28日止。
关于富盈公司逾期交房是否存在免责事由？富盈公司提供了《电力工程施工合同书》、《函告通知》、《协议书》、《告知函》、《供水交接单》、《证明》（遂川县城投公司出具），拟证明因供电、供水、市政道路建设导致龙泉1号项目无法正常施工和组织验收，按照《商品房买卖合同》第八条第二款及《合同补充协议》第9.2条的约定可以延期交房。张和宗、蓝艳提供了《关于龙泉一号业主询问函的答复》、《证明》（遂川县供水公司出具），拟证明供水、供电公司回复龙泉1号业主关于水、电基础设施系在规定时间内完工。一审法院认为，因供水、供电公司分别向双方具了两份证明目的相反的证明材料，故富盈公司有责任提供政府相关部门出具的证据佐证其存在约定或法定延期交房的事由。但是，富盈公司未提供足以认定上述事由的证据，依法应承担不利的后果。
关于张和宗、蓝艳是否存在逾期付款的问题？富盈公司认为张和宗、蓝艳在签订认购协议书后，未在约定时间内与其签订购房合同，应承担拖欠首付款的违约责任。一审法院认为，认购协议书未约定购房款的金额及逾期付款的责任，故富盈公司要求张和宗、蓝艳承担上述违约责任，没有事实和法律依据。富盈公司提供调查笔录拟证明其置业顾问在张和宗、蓝艳签订购房合同后口头通知业主七天内办理银行按揭手续。一审法院认为，证人系富盈公司的置业顾问，与富盈公司存在利害关系，其证言的可信度较弱，对该证据不予采信。
综上，富盈公司应向张和宗、蓝艳支付逾期交房的违约金为12532.29元。依照《中华人民共和国合同法》第六十条，第一百零七条的规定，判决：一、江西富盈置业有限公司在本判决生效后10内给付张和宗、蓝艳违约金12532.29元。二、驳回张和宗、蓝艳其余诉讼请求。三、驳回江西富盈置业有限公司的反诉请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案本诉受理费754元，减半收取377元，反诉受理费122元，减半收取61元，共计438元，由张和宗、蓝艳负担254元，富盈公司负担184元。
本院二审期间，双方当事人围绕上诉请求依法提交了证据。本院组织当事人进行了质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐主证。对有争议的事实，本院认定如下：1、蓝艳、张和宗对富盈公司提交的第一组证据富盈置业《情况说明》的三性均有异议，认为这仅仅是富盈公司的单方面意思表示，且不能作为本案证据使用；对富盈置业部分业主的证人证言的三项亦持有异议，认为部分证人与开发商之间存在利害关系，证据不可信。对证据《龙泉1号A、B、C、D、E栋结构质量安全性鉴定报告》有异议，认为这也仅是富盈公司单方面意思表示，且与本案无关。对证据新版商品房买卖合同，认为新版的合同与之前签订的合同没有关联性。本院认为，富盈公司所提交的证据，蓝艳、张和宗对于富盈公司部分业主已经收房及富盈公司对用水及用电采取了补救措施的事实没有提出异议，富盈公司围绕争议焦点所提交的证据较为客观真实，本院对该事实予以认定。2、富盈公司对蓝艳、张和宗提供的照片和部分电子文档资料的真实性、合法性和关联性均有异议，而且其提供的证据恰恰证明2016年8月7日已经通了电，其通过上访的不合理手段来主张权益，另外电梯漏水是楼上业主装修排水不当导致的。本院认为，蓝艳、张和宗提供的证据并不能证明富盈公司对通水通电未采取补救措施，对该组证据依法不予采信。
经本院二审审理查明：富盈公司在交付使用时，水电设施未完工的情况下采取了补救措施，部分业主于2016年7月底至8月收房。
本院查明的其它事实与一审法院查明的事实一致。
本院认为：关于双方当事人约定的商品房交付条件如何确定的问题。根据双方当事人签订的《商品房买卖合同》第八条约定，出卖人应当在2016年6月30日前依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备该商品房经【验收合格】条件，并符合本合同约定的商品房交付张和宗、蓝艳使用。该条将商品房的交付条件明确约定为“验收合格”。合同中没有明确约定通过验收的方式，富盈公司认为是通过竣工验收，蓝艳、张和宗认为是通过综合验收。《合同法》第一百二十五条第一款规定：“当事人对合同条款的理解有争议的，应当按照合同所使用的词句、合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思。”《建设工程质量管理条例》第十六条规定“建设工程经验收合格的，方可交付使用。”该条的“验收合格”明确为“竣工验收合格”。《中华人民共和国建筑法》第六十一条第二款“建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用”，其中“验收合格”亦明确为“竣工验收合格”。2014年由住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的商品房买卖合同示范文本中对于房屋交付的条件，提供了五种可供选择方式，第一种是验收合格，第二种是综合验收合格，第三种是分期综合验收合格，第四种是取得商品住宅交付使用批准文件，第五种是双方当事人自行约定条件。本案双方当事人签订合同的时间是在示范文本出台之后，且根据富盈公司的举证，目前遂川县房管局拟定的新版商品房买卖合同也已按示范文本规范，其中“验收合格”指的就是“竣工验收合格”。因此，本院认为，双方当事人约定的“验收合格”交付条件应理解为“竣工验收合格”。
关于蓝艳、张和宗是否存在恶意逾期收房的行为的问题。富盈公司上诉认为蓝艳、张和宗的行为是恶意逾期收房。本院认为，双方当事人对商品房的交付标准存在争议，且用水、用电在通过交付时的确没有完工，而富盈公司采取了补救措施。在这种情况下，蓝艳、张和宗按己方对商品房交付条件的理解，认为涉案商品房尚未达到交付条件而拒绝收房，并不能说明张和宗、蓝艳的行为属恶意逾期收房，本院对富盈公司的该上诉意见不予采纳。
关于本案双方当事人是否存在违约行为，如果存在应当如何承担违约责任的问题。张和宗、蓝艳提出富盈公司的存在逾期交房行为，主要理由一是商品房的交付条件应是达到综合验收标准，二是涉案房屋在通知收房时水电设施未达到交付条件。本院认为，涉案商品房于2016年6月28日经验收合格，如前所述，依照合同的约定该房已符合交房条件。张和宗、蓝艳提出通知交房时水电设施未达到交付条件。依据涉案《商品房买卖合同》第十四条的约定，如果交付时水电设施未达到使用条件，双方当事人同意采取补救措施达到交付标准，而依据本院查明的情况，富盈公司已经按约采取了补救措施使水电设施达到使用条件。因此，富盈公司上诉称张和宗、蓝艳以商品房未达交付条件为由拒绝收房不当，本院予以支持。但当事人所订立的《商品买卖合同》第八条的约定，涉案商品房的交付时间应当在2016年6月30日前，而富盈公司直至2016年7月22日方才通知交房，故逾期交房22天。富盈公司认为导致延期交房的理由是因供水、供电及市政府道路建设的原因，其逾期交房存在免责事由，但因供水、供电公司向双方当事人出具了内容相矛盾的证明材料，且未提供政府部门出具的证明，故对于富盈公司提出逾期交房存在免责事由的上诉意见本院不予采纳。同时，依照涉案合同第九条的约定，逾期不超过90日，自本合同第八规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款的万分之三的违约金，合同继续履行。因此，张和宗、蓝艳要求富盈公司赔偿逾期交房违约金的上诉意见，本院仅支持自2016年7月1日起至2016年7月22日止按已付房款日万分之三计算的违约金计3063.45元。富盈公司上诉称蓝艳、张和宗存在逾期支付购房款的违约行为，双方的认购协议并未约定逾期付款的违约责任，之后亦订立《商品房买卖合同》，且其未提供确凿的证据证明其及时履行了通知业主办理银行按揭手续的义务，故本院对该上诉意见不予支持。
综上所述，富盈公司的上诉请求部分成立。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下：
一、维持江西省遂川县人民法院（2017）赣0827民初576号民事判决第三项；
二、撤销江西省遂川县人民法院（2017）赣0827民初576号民事判决第二项；
三、变更江西省遂川县人民法院（2017）赣0827民初576号民事判决第一项为：上诉人江西富盈置业有限公司于判决生效之日起10日内支付上诉人张和宗、蓝艳逾期交房违约金3063.45元；
四、驳回上诉人张和宗、蓝艳的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审案件受理费754元，减半收取377元，一审反诉受理费61元，共计438元，二审案件受理费285.31元，合计723.31元。由上诉人江西富盈置业有限公司负担333.31元，上诉人蓝艳、张和宗负担390元。
本判决为终审判决。
审判长 李国红
审判员 肖永兰
审判员 胡 婧
二〇一七年十月二十六日
书记员 张志坚