惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院
执 行 裁 定 书
（2014）惠湾法执异字第1号
异议人（被执行人）：广东某某电气有限公司，住所地惠州市。
法定代表人：胡某某。
委托代理人：万某某、王某某，广东某某电气有限公司员工。
申请执行人：惠州市某某房地产开发有限公司，住所地惠州市大亚湾区。
法定代表人：郑某某。
本院在执行惠州市某某房地产开发有限公司（以下简称“某某公司”）申请执行广东某某电气有限公司（以下简称“某某电气公司”）建设工程合同纠纷一案中，依法作出（2013）惠湾法执字第406-1号执行裁定书，冻结博通公司银行存款739700元。被执行人某某电气公司于2014年2月18日向本院提出书面异议。本院受理后，依法组成合议庭进行审查，并于2014年3月6日召开听证会，异议人某某电气公司的委托代理人万某某、王某某，申请执行人某某公司的委托代理人冉某某到庭参加听证。本案现已审查终结。
异议人某某电气公司称，一、2013年6月25日执行异议人施工人员进场，确定施工图纸及测量电缆长度；2013年6月28日进行现场电缆桥架的支架安装；2013年7月5日桥架进场安装；2013年7月13日桥架安装完成。期间，执行异议人向申请执行人申请工程材料款，要求申请执行人按照双方签订的调解协议约定时间支付材料款，经多次催要，申请执行人才同意8月22日支付电缆材料款人民币15万元，由于申请执行人的延期付款行为，导致（电缆8月22日进场安装，9月12日安装完成）工期顺延，由此产生的法律后果由申请执行人承担，执行异议人没有违约，不应支付违约金。二、工程已经完工并取得验收，移交未完成的原因在于申请执行人未按规定提交移交文件，不属于执行异议人能力范围，执行异议人没有违约，不应承担违约责任。10月15日集抄电表系统安装进场，11月22日集抄电表系统通过大亚湾供电局验收。已取得验收报告。期间，执行异议人多次催促申请执行人将集中抄表移交材料提供齐全，但至今申请执行人还有一部分资料未提交，导致执行异议人现在无法完成移交。三、根据双方签订调解协议约定，执行异议人要求法院按调解协议第二条中电缆安装后三天内支付3万元及第三条中施工完成后三天内支付8万元，共计人民币11万元支付给执行异议人。因此，异议人申请解除（2013）惠湾法执字第406-1号执行裁定对异议人银行存款的冻结。
异议人某某电气公司向本院提交如下证据：1、本院作出的（2013）惠湾法执字第406-1号执行裁定书，拟证明法院冻结其账户；2、某某配电工程施工进度明细，拟证明施工完成进度；3、电缆桥架送货单，拟证明电缆桥架进场时间；4、材料进场申请款项工作联系函，拟证明向某某公司申请付款；5、电缆采购合同（某某电力商行）；6、电缆采购合同终止证明；7、电缆采购合同（某某电力设备有限公司）；8、电缆款付款时间证明，拟证明电缆付款时间为8月22日；9、集抄系统验收报告及分包合同；10、集抄系统资料收集时间证明。
申请执行人某某公司辩称，一、逾期未完成调解协议第一条义务。调解协议第一条约定：被执行人广东某某电气有限公司应在2013年6月28日开始复工，一次性将规格为300mm电缆进场，并从该日起35日内将剩余连接配电房低压柜至各楼层电表箱的集抄电缆安装完毕，如逾期则每天支付违约金5000元。履行情况是：被执行人于2013年8月22日将电缆进场，于9月11日将公寓1栋电缆安装完成，于9月18日将公寓2栋电缆安装完成，与约定完工时间2013年8月2日逾期46天，见证据1、2《工作联系函》。并且，直至2013年11月29日，被执行人并未全面完成电缆安装义务，仍在进行分支电缆安装，见证据3《施工照片》。二、逾期未完成调解协议第六条义务。调解协议第六条约定：被执行人广东某某电气有限公司承诺按调解协议的内容履行义务，如在五个月内，即2013年11月28日之前还未完成涉案工程的验收及产权移交义务，则视为被执行人根本违约，被执行人承诺另行向申请人支付违约金50万元。履行情况是：1、直至2013年11月29日及以后，被执行人仍在施工，见证据3《施工照片》；2、按照合同约定：工程竣工后，被执行人应通知申请人及监理单位先内部验收，再申请电力等相关部门组织验收。但被执行人从未向申请人提出验收工程的请求；并且，被执行人在执行异议书中都承认至今未完成产权移交等合同义务。3、直至现在，尚未完成的工程事项有：远程数据电能表安装不符供电局标准，见证据4《借款协议书》；高低压配电设施安装工程验收及产权移交；集中抄表系统安装工程验收及产权移交。综上，按照双方签订的《某某公寓配电＋集中抄表工程合同》约定，被执行人目前只完成配电设备铺设安装义务，其余工程义务兵为完成的事实清楚，证据确凿，不容被执行人抵赖，请求依法驳回执行异议。
申请执行人某某公司向本院提交如下证据：1、2013年11月15日工作联系函；2、2013年12月5日工作联系函；3、施工照片及光碟；4、借款协议书；5、收款收据。
根据申请执行人某某公司的申请，本院向惠州大亚湾供电局调查“某某公寓”的高低压配电设施安装工程及集中抄表系统安装工程验收及产权移交情况。该局作出惠湾供电（2014）40号《关于大亚湾区人民法院调查函》的复函：一、“某某公寓”的高低压配电设施安装工程验收及产权移交情况：该小区配电装置经我局于2011年8月验收合格。二、“某某公寓”的集中抄表系统安装工程已进行了初步验收。由于该小区入住客户资料尚未提供，我局暂未实行绕开产权抄表到户，其集中抄表系统产权未移交我局。
本院查明，本院于2013年6月25日作出（2012）惠湾法民一初字第373号民事调解书：一、被告广东某某电气有限公司同意在2013年6月28日开始复工，承诺一次性将规格为300mm的电缆（金龙羽或奔达康品牌）至少进场180米，并承诺在该日起的35日内将剩余连接配电房低压柜至各楼层电表箱的集抄电缆安装完毕，如逾期则每天向原告支付违约金5000元人民币；二、原、被告双方一致同意未铺设电缆的规格按供电部门新要求，由150mm规格改为300mm规格，原告同意补偿该材料差价18万元人民币，该款原告同意在材料进场时按被告要求支付给材料方15万元，余款3万元原告同意在签订本协议后一个月内打入法院执行款账户，在被告完成上述两条300mm电缆的安装后三天内支付；三、原、被告双方一致确认工程款总额为人民币320万元，已支付304万元，剩余16万元，该款原告同意在签订本协议后一个月内打入法院执行款账户，原告同意在被告施工完成后三天内支付8万元，余款8万元按合同约定作为质保金在被告履行完原合同义务后6个月内支付给被告；四、原告同意补偿被告因将150mm规格改为300mm规格新增地网、桥架、电缆头及人工费8万元，此款原告同意在材料一次性进场时支付给被告方；五、原告在本案放弃追究被告延期交工违约金的诉讼请求，被告放弃要求增加工程款人民币174921.37元要求；六、被告承诺按该调解协议的内容履行义务（2011年9月29日的电表及路由器借款另行处理），如在五个月之内（2013年11月28日之前）还未完成涉案工程的验收及产权移交义务，则视为被告根本性违约，被告承诺另行向原告支付违约金人民币50万元。
2013年12月2日，某某公司向本院申请执行。本院立案受理后，于2013年12月19日作出（2013）惠湾法执字第406-1号执行裁定书，冻结了某某电气公司银行存款。
本院认为，本案争议的焦点为某某电气公司是否按期完成连接配电房低压柜至各楼层电表箱的集抄电缆安装和涉案工程的验收及产权移交义务。
异议人某某电气公司提出是由于某某公司的延期付款行为导致工期顺延问题。鉴于《民事调解书》第一项中并未将付款作为安装电缆的前置条件，不属于工期顺延的理由，本院不予支持。且按照《民事调解书》，某某电气公司应在2013年8月3日安装完毕，现某某电气公司承认是9月12日安装完毕，其已构成违约，应当支付违约金。
异议人某某电气公司提出工程已取得验收，移交未完成的原因在于申请执行人未按规定提交移交文件，不属于异议人能力范围问题。异议人并未向本院提交验收报告，本院不予支持。且根据惠州大亚湾供电局的复函，涉案工程已初步验收，产权未移交，某某电气公司已构成违约，应支付违约金。
综上，被执行人未履行生效法律文书确定的义务，本院依法作出（2013）惠湾法执字第406-1号执行裁定书冻结博某某电气公司银行存款，该执行行为合法有效。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条的规定，裁定如下：
驳回异议人广东某某电气有限公司的异议。
如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内，向惠州市中级人民法院申请复议。
审判长 ：吴铁辉
审判员 ：薛银标
审判员 ：徐少雄
二〇一四年三月二十一日
书记员 ：叶曼珍