宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院
p t ” > 民 事 判 决 书
（2017）宁0202民初3674号
原告：于炳芳，男，1964年8月31日出生，汉族，职业不详。
委托诉讼代理人：关荣华，宁夏睿银律师事务所律师。
原告：于爱，女，1993年3月13日出生，汉族，职业不详。
委托诉讼代理人：关荣华，宁夏睿银律师事务所律师。
被告：石嘴山市众安房地产开发有限公司，住所地位于石嘴山市大武口区世纪大道南706号。
法定代表人：嵇刚，系石嘴山市众安房地产开发有限公司总经理。
委托诉讼代理人：张剑，宁夏致和律师事务所律师。
原告于炳芳、于爱与被告石嘴山市众安房地产开发有限公司（以下简称众安房地产公司）商品房销售合同纠纷一案，本院于2017年10月25日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告于炳芳、于爱共同委托的诉讼代理人关荣华、被告众安房地产公司委托的诉讼代理人张剑到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告于炳芳、于爱向本院提出诉讼请求：1.请求法院依法判令被告支付因被告原因导致原告延期办理产权登记的违约金32827.6元（自2014年8月20日至2016年4月30日）；2.本案诉讼费用由被告负担。事实和理由：2012年6月10日，原、被告签订《商品房买卖合同》，合同约定：1）原告购买被告开发的*号，房屋单价2900元/㎡，房屋预售建筑面积100.01㎡，地下室单价900元/㎡，面积10.4㎡，房屋总额299389元；2）被告应于2012年12月30日前向原告交付该商品房；3）房屋交付后365日内（应当不超过365日）双方应当共同申请房屋所有权转移登记，另外双方还对付款方式、交付条件、违约责任等事项进行了约定，合同签订后原告按照合同约定缴纳了购房款。2013年8月20日，原、被告又签订《<房屋买卖合同>补充协议》，协议约定：根据石嘴山市正衡测量所出具的《测量结果报告》，原告所购房屋确权建筑面积为99.96㎡，地下室建筑面积为10.69㎡，原告给被告找差价款116元，合计房屋总价为299505元。至此，原告履行了相应付款义务，但被告却未按合同约定及时为原告办理房屋所有权登记手续，并给原告带来了严重的经济损失。原告为维护自身权益，起诉至法院。
被告众安房地产公司辩称：要求驳回原告的诉讼请求。理由如下：一、根据《最高人民法院关于商品房买卖合同》第十八条之规定，造成本案延期办证并非系出卖人的原因。首先是房屋登记部门擅自提高法定办证标准，造成被告于2016年4月才办理了涉案房屋总证并开始分户办证。根据房屋登记办法第三十条规定：”因合法建造房屋申请房屋所有权初始登记的，应提交以下材料：1、登记申请书；2、申请人身份证明；3、建设用地使用权证明；4、建设工程符合规划的证明；5、房屋已竣工的证明；6、房屋测绘报告；7、其他必要材料。”而政府房屋登记部门擅自提高登记标准，就上述第5项”房屋已竣工的证明”上升到”工程竣工验收备案”的行政登记完成。被告建设的涉案房屋已经于2013年8月完成，建设方、施工方、监理方、物业方共同竣工验收合格的程序并向物业公司移交了前期物业，符合房屋已竣工的条件，但仅仅一个综合竣工验收的行政备案时间，就耗时两年多，并在2015年底取得备案，截止2016年4月才取得房屋总证，使得被告未能按照合同约定的时间为原告办证。其次是因政府行为导致涉案房屋土地变更规划，至2015年10月才得到石嘴山市规划局的行政确认，才具备房屋登记办法第四项”建设工程符合规划的证明”的条件。2010年11月2日，石嘴山市政府常务会议纪要决定：为了提高商务总部经济区的土地综合利用率，同意取消环湖路延伸段和山海路两侧原规划50米宽的绿线，该土地性质调整为建设用地。因该决定，土地规划发生变化，在规划确认时，又因规划导致涉案地块与相邻土地使用权人范围、面积发生交叉及重新确定土地出让金等等一系列问题，直至2015年9月，石嘴山市规划部门才出具了符合规划的确认书，而该建设工程规划核实确认书是在建设工程规划变更确认后出具的，该确认书是建设工程规划条件和规划许可内容进行核实的规划管理活动，也是办理涉案房屋初始登记需要的材料之一。因此，导致被告办理房屋总证严重延迟。二、原、被告之间的房屋买卖合同系双方真实意思表示，内容合法、有效，双方应严格履行，原告按时向被告支付了全部房款，被告也如期交付了涉案房屋，双方均已履行了各自的主要合同义务，涉案房屋交付至2016年4月28日未办理房屋产权登记，违反了双方合同第十三条第一款之约定，但合同中对违约金或者违约金的计算标准并无约定。综上所述，涉案房屋造成延期办证的原因不在于被告，同时，原、被告所签订的合同并无违约金的约定，本案并不适用最高人民法院关于商品房买卖合同第十八条的相关规定。
本院经审理认定事实如下：2012年6月10日，原、被告双方签订一份《商品房买卖合同》，约定被告将其开发建设的的位××区号房屋出售给原告，单价2900元/平方米，房屋预售建筑面积100.01㎡，地下室单价900元/㎡，预售面积10.4㎡，房屋总价款299389元，交付期限为2012年11月30日前，房屋交付后365天内双方应当共同申请房屋所有权转移登记。2013年8月20日双方又签订《<房屋买卖合同>补充协议》，约定：根据石嘴山市正衡测量所出具的《测量结果报告》，原告所购房屋确权建筑面积为99.96㎡，地下室建筑面积为10.69㎡，原告给被告找差价款116元，合计房屋总价为299505元。因原告认为被告逾期办证应承担违约责任，故诉至法院，要求判如所请。
本院认为，当事人应当全面履行合同义务，违约应承担违约责任。原告依约支付了购房款，被告未能在约定时间内给原告办理房屋产权登记，被告应当承担违约责任。因双方合同中未约定违约金的具体数额或计算方式，被告应当以原告实际交纳的购房款为基数、按照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准，结合双方合同约定、通知办证时间等综合考虑，本院按最低标准即基准利率上浮30%计算违约金。原告要求被告支付逾期办理产权登记违约金的诉求，依照查明的案件事实本院依法支持31800元【计算公式：299505元×4.75%/年÷360天×619天×（1+30%）（自2014年8月21日至2016年4月30日）】。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条第一款第（一）项、第二款规定，判决如下：
一、被告石嘴山市众安房地产开发有限公司于本判决生效之日起五日内支付原告于炳芳、于爱逾期办证违约金31800元；
二、驳回原告于炳芳、于爱的其他诉讼请求。
如义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费620元，减半收取计310元，由原告于炳芳、于爱负担13元，被告石嘴山市众安房地产开发有限公司负担297元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于石嘴山市中级人民法院。
审判员宋翠平
二〇一七年十一月十日
书记员杨炳蔚
附本案相关法律条文
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》
第十八条由于出卖人的原因，买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的，除当事人有特殊约定外，出卖人应当承担违约责任：
（一）商品房买卖合同约定的办理房屋所有权登记的期限；
（二）商品房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的，自房屋交付使用之日起90日；
（三）商品房买卖合同的标的物为已竣工房屋的，自合同订立之日起90日。
合同没有约定违约金或者损失数额难以确定的，可以按照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第十四条人民检察院有权对民事审判活动实行法律监督。
第二百三十六条发生法律效力的民事判决、裁定，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，也可以由审判员移送执行员执行。
调解书和其他应当由人民法院执行的法律文书，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
第二百四十条执行员接到申请执行书或者移交执行书，应当向被执行人发出执行通知，并可以立即采取强制执行措施。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
本院特别提醒：当事人上诉的，应当于递交上诉状之日起至上诉期届满后七日内，向石嘴山市中级人民法院交纳上诉费，逾期则视为放弃上诉。