河南省济源市人民法院
民 事 判 决 书
（2017）豫9001民初3744号
原告：河南地远建筑工程有限公司，住所地：林州市人民路72号。
法定代表人：常广明，董事长。
委托代理人：孔剑锋，河南愚公律师事务所律师。
委托代理人：贾海丰，河南愚公律师事务所实习律师。
被告：济源奇正地产有限公司，住所地：济源市沁园南路139号。
法定代表人：赵显奇，董事长。
原告河南地远建筑工程有限公司与被告济源奇正地产有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年6月13日立案受理。依法由审判员李东君适用简易程序公开开庭进行了审理。原告河南地远建筑工程有限公司的委托代理人孔剑锋、贾海丰到庭参加诉讼，被告济源奇正地产有限公司经本院传票传唤未到庭。本案现已审理终结。
原告河南地远建筑工程有限公司（以下简称地远公司）提出的诉讼请求为：1、请求判令被告支付工程3918966.29元；2、请求判令被告赔偿损失3237162.51元；3、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：原被告于2014年9月20日签订房屋建筑施工总承包施工合同，被告将自己开发的济源大中华城市广场8号楼工程发包给原告施工建设。由于被告长期不支付工程款造成其无法施工，根据合同约定其与被告解除了合同，但被告尚欠其部分工程款未付，且因被告的违约行为给其造成很大损失，故请求依法裁判。
被告济源奇正地产有限公司（以下简称奇正公司）未答辩。
原告地远公司围绕诉讼请求依法提交了四组证据，包括：第一组证据有：1、房屋建筑工程施工总承包合同书一份；2、2016年10月11日工程进度付款表一份；3、2017年5月27日解除合同通知书一份；4、2017年4月29日原告工程负责人邹南超与被告法定代表人赵显奇通话录音光盘一张及书面资料一份；5、2017年5月27日向赵显奇送达解除合同通知的视频光盘一张。以上五份证据证明2014年9月20日被告将大中华城市广场8号楼土建及安装工程承包给原告，因被告长期欠付工程进度款造成原告无法继续施工。根据双方合同第四十四条第二款及第五款的规定，原告将合同解除并于2017年5月27日将解除合同通知送达给被告。第二组证据有：6、（2017）豫9001民初2594号民事判决书一份，该证据结合证据2证明经被告结算，欠原告工程款3657592.46元未付。第三组证据有：7、2014年10月20日至2015年9月15日被告给原告出具的施工签证单39份、2015年3月26日施工通知单一份、2015年5月13日工作联系单一份、施工报价单一份；8、建设工程决算书一份，此两份证据证明施工过程中，经被告认可增加了工程量，经原告委托，中鼎誉润工程咨询有限公司决算，原告增加工程量部分工程款为261373.83元。第四组证据有：9、原告管理人员工资表（2015年9月1日至2017年2月28日）共30张，证明自2015年9月停工后，从2015年10月1日起至2017年5月30日工资损失原告的管理人员工资损失共计1501500元；10、2016年2月6日至2016年5月31日原告的施工班组的领款条12张，证明因2015年9月停工，原告支付给6个施工班组生活费共计558030元；11、2014年11月27日至2017年3月10日，济源市沁园鑫品租赁站租金计算清单4张，此三份证据证明从2015年9月停工后，自2015年10月1日起计算至2017年5月31日原告租赁的机械设备及钢管扣件等建筑设施租赁费共计352362.51元。庭审中，原告要求的损失还包括：1、停工期间向被告支出的水电费一万元，原告实际支出超过该数额但只主张一万元。2、因停工造成工程延期，国家税务政策改变，由原来营业税（3.413%）变更为增值税（最低13%），造成原告的税率差额9.587%，税费损失计算方法为【14630369.83（结算额）+261373.83（增加工程量）-6387832（已付款）】*9.587%=815270元（结算额依据见证据2、8）。
被告奇正公司经本院合法传唤未到庭，视为放弃质证权利，本院对原告提供的证据予以确认并在卷佐证。
根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：
2014年9月20日，原告地远公司与被告奇正公司签订房屋建筑工程施工总承包合同书，由原告承建被告开发的济源大中华城市广场8#楼工程，双方在合同中约定：发包人应按施工进度，在确认计量结果后7天内，发包人应按工程款的75%向承包人支付工程款（进度款）；发包人连续二次不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议的，承包人可以停止施工，由发包人承担违约责任并赔偿损失；停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款）的，承包人有权解除合同。合现签订后，原告开始施工，2015年6月16日，双方第一次进行了进度预算，原告施工的工程量总价款为9897855.80元，按合同约定被告应支付进度款为7423391.85元，被告已付的6387832元，余款1035559.85未付；同年11月28日，双方第二次进行进度预算，原告施工的总价款为4732514.03元，按合同约定被告应支付进度款为3549385.52元，被告未付。2016年10月11日，被告出具了《大中华城市广场8#楼土建及安装工程进度付款表》，确认原告已完成进度预算造价合计14630369.83元，按合同规定被告应付进度款10972777.37元，已支付6387832元，应付4584945.37元（该进度款经生效判决确定让被告支付），扣除被告已支付款项和生效判决确定的工程款，双方已经预算的剩余工程款共计3657592.46元未付。期间经双方签证原告对部分工程进行了变更，原告委托中鼎誉润工程咨询有限公司对该部分变更工程量进行了决算，确定变更工程量部分工程款为261373.83元。因被告长期拖欠工程款，原告停止施工。从2015年9月1日至2017年5月，原告共支付该停工期间管理人员工资1501500元、6个施工班组生活费558030元、建筑设施租赁费共计352362.51元，以上三项共计2411892.51元。2017年5月27日，原告给被告送达了解除合同通知书，内容为：你公司与我公司2014年9月20日签订的“大中华城市广场8号楼工程”总承包合同，因你公司长期不支付工程进度款造成长期停工，根据该合同第44条第2款及第44条第5款的规定，现通知你公司自你公司收到本通知之日起，你公司与我公司签订的该总承包合同解除。该通知送达后被告未提异议。
本院认为，原被告所签合同意思表示真实，内容合法，属有效合同，双方均应按合同履行自己的义务。被告未按合同约定支付工程进度款造成停工，原告依据合同约定解除双方所签合同并要求被告支付工程款、赔偿损失，符合法律规定，本院予以支持。原告要求的损失中，双方已签字但未支付的工程款3657592.46元、变更工程量增加工程款261373.83元、停工造成的损失2411892.51元，共计6330858.8元被告应当支付。原告要求被告赔偿电费10000元但未提供证据，其要求的因税费变更增加损失尚未实际支出，本院均不予支持。根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条第二款、第九十六条第一款、第九十七条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一、被告济源市奇正地产有限公司于判决生效后十五日内支付原告河南地远建筑工程有限公司工程款3918966.29元；
二、被告济源市奇正地产有限公司于判决生效后十五日内赔偿原告河南地远建筑工程有限公司损失2411892.51元。
如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费61893元，减半收取30946.5元，由原告承担6000元，被告承担24946.5元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省济源中级人民法院。
审判员 李东君
二〇一七年九月十一日
书记员 侯 婷