河南省郑州市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2016）豫01民终2245号
上诉人（原审被告、反诉原告）郑州高屋置业有限公司。
法定代表人刘保强，总经理。
委托代理人尹志凌、高晨，河南仟问律师事务所律师。
上诉人（原审原告、反诉被告）楚芬。
委托代理人付汝彬、薛利丹，河南德冠律师事务所律师。
上诉人郑州高屋置业有限公司（以下简称高屋置业）因与上诉人楚芬房屋买卖合同纠纷一案，均不服河南省郑州市惠济区人民法院（2015）惠民初字第2093号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上诉人高屋置业委托代理人高晨、上诉人楚芬委托代理人付汝彬、薛利丹，到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原审法院经审理查明，2012年7月26日，楚芬、高屋置业签订商品房买卖合同一份，约定楚芬购买高屋置业开发的位于郑州市惠济区滨河路北、茂源街东15幢2单元10层1001号建筑面积为88.67㎡的房屋一套，房屋总价款为658589元，付款方式及期限为楚芬于2012年7月26日以现金的方式支付198589元，2012年8月26日以商业贷款的方式支付460000元，办理银行按揭应保证余款在一个月内到达高屋置业公司账户；楚芬如未按合同规定的时间付款，逾期在30日之内，自合同规定的应付款期限之第二天起至实际金额支付应付款之日止，楚芬按日向高屋置业支付逾期应付款万分之一的违约金；交付期限约定高屋置业应当在2013年12月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第5种条件，并符合本合同约定的商品房交付给楚芬使用：……5、该商品房建设工程竣工验收合格，并向建设行政主管部门报送备案材料，取得建设行政主管部门竣工备案表，配套的基础设施和公共设施按照合同约定第十四条约定内容已完成，前期物业管理已落实；高屋置业如未按本合同规定的期限将该商品房交付楚芬使用，逾期不超过30日，自本合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，高屋置业按日向楚芬支付已交付房价款万分之一的违约金，合同继续履行，逾期超过30日后，楚芬有权解除合同，……楚芬要求继续履行合同的，合同继续履行，自该合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，高屋置业按日向楚芬支付已交付房价款万分之二的违约金；第十一条约定：“……双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件并签署房屋交接单。……出卖人不出示证明文件或证明文件不全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。”
同日，楚芬、高屋置业还签订补充协议一份，约定：高屋置业应当在2014年2月28日（房屋交付使用后60日内）前，将需要由其提供的办理房屋权属初始登记的资料报送郑州市住房保障和房地产管理局，高屋置业在约定时限内未报送上述申报资料或报送资料不齐未被房地产行政主管部门受理的，按日向买受人支付总房款的0.01%的违约金。合同签订当日，楚芬向高屋置业交纳购房首付款198589元，余款460000元通过向银行贷款的方式向高屋置业交纳，于2012年8月29日到账。2013年12月31日，楚芬领取了涉案房屋钥匙。
另查明，根据郑州市房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案表显示，高屋置业于2014年2月24日将天地湾晴苑小区15号楼工程报送备案，备案管理部门于2014年2月25日审查同意备案。为办理产权初始登记，高屋置业于2014年3月18日委托郑州市郑房测绘队对涉案房屋所涉建筑进行房屋面积测绘，该队于2014年9月19日出具了房屋面积测绘报告书。2014年9月24日，高屋置业将天地湾晴苑小区15号楼向房管部门提交了郑州市房屋所有权初始、变更登记申请书。
原审法院认为，楚芬、高屋置业签订《商品房买卖合同》，系双方真实意思表示，且不违反法律规定，该院确认其合法有效。楚芬、高屋置业均应按照合同约定履行各自的义务。高屋置业明知房屋未经验收即交付房屋的行为违背诚实守信原则，希望高屋置业在今后的经营中能避免再出现此类现象。因楚芬、高屋置业未约定高屋置业逾期取得竣工备案表的违约金承担及标准，高屋置业已经在合同约定时间内履行了交付房屋的义务，楚芬也未举证证明因高屋置业延迟取得竣工备案表给其造成的具体损失，故楚芬要求高屋置业按照逾期交房违约责任支付其违约金的诉讼请求，证据不足，理由不当，该院不予支持。关于楚芬要求高屋置业支付逾期报送房屋初始登记资料违约金的请求，该院认为，高屋置业逾期提交房屋权属初始登记资料确属违约，应承担违约责任，但考虑到高屋置业非因自身原因未按时提交房屋权属登记资料的客观情况，高屋置业提出的调减违约金的辩解意见，该院予以支持。综合考虑高屋置业的过错程度、楚芬实际损失等情况，根据公平原则，该院酌定高屋置业支付楚芬逾期提交房屋权属初始登记资料违约金9878元。关于高屋置业的反诉请求，因高屋置业为楚芬出具的收到银行按揭贷款票据的时间为2012年8月29日，至高屋置业提出反诉时已超出两年的诉讼时效期间，因高屋置业未提供其存在诉讼时效中止、中断情形的相关证据，故高屋置业的反诉请求，该院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”、第一百一十四第一款“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”、《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第二款“当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。”、第六十四条第一款“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。”之规定，判决高屋置业于该判决生效之日起十日内赔偿楚芬违约金9878元；驳回楚芬的其他诉讼请求；驳回高屋置业的反诉请求。案件受理费324元，减半收取162元，由楚芬负担112元，高屋置业负担50元；反诉费25元，由高屋置业负担。
宣判后，高屋置业不服该判决，向本院提起上诉称，高屋置业按时报送了初始登记资料，因郑州市郑房测绘队延期出具测绘报告，导致郑州市住房保障和房地产管理局逾期受理产权初始登记，上述情况是高屋置业无法预见且不能避免的，属于不可抗力。一审判决高屋置业支付逾期报送初始登记资料违约金，属于认定事实错误和适用法律错误。即使按照一审判决所认定，高屋置业逾期提交初始登记资料确属违约，一审判决酌定高屋置业承担9878元违约金过高，有违公平原则，二审法院应在一审判决基础上再酌减3000元，改判承担违约金6878元。楚芬逾期付款按照合同约定应支付违约金，一审判决认定高屋置业未提供存在时效中止、中断情形的证据，属于认定事实错误，二审法院应依法改判或发回重审。综上，请求二审法院依法维持一审判决第二项，撤销第一、三项，改判驳回楚芬的诉讼请求或将本案发回重审。本案一、二审诉讼费用由楚芬负担。
楚芬答辩称，高屋置业上诉状中承认其逾期报送初始登记资料，但认为逾期系测绘队原因造成并归结为不可抗力，显然与事实和法律不符。高屋置业作为格式合同的提供人，在制作商品房买卖合同时首先考虑的是己方的权益，约定己方承担违约金显然不会过高。楚芬首付款时间为2012年7月26日，合同约定办理银行按揭的应保证余款在一个月内到达公司账户。如果在2012年8月26日前未收到按揭款，那么高屋置业此时已经知道楚芬未交余款，诉讼时效应当从此时计算，故高屋置业的反诉已过诉讼时效。综上，请求依法驳回高屋置业的上诉请求，支持楚芬的上诉请求。
楚芬上诉称，一审判决不支持楚芬要求高屋置业支付逾期交房违约金的诉讼请求不符合法律规定及合同约定，且一审判决酌减高屋置业向楚芬支付逾期提交房屋权属初始登记资料违约金的数额是错误的。请求二审法院依法改判高屋置业向楚芬支付违约金20943.13元（不服部分数额为11065.13元）。本案一、二审诉讼费用由高屋置业负担。
高屋置业答辩称，本案不存在逾期交房，楚芬已在合同约定的交房时间实际接收了涉案房屋，楚芬要求高屋置业支付逾期交房违约金的上诉请求无合同依据和法律依据。逾期报送初始登记资料的责任不在高屋置业，且楚芬无任何损失的情况下，对该违约金标准予以酌减符合法律规定，二审法院应予维持，并驳回楚芬的上诉请求。
本院经审理查明的事实与原审法院一致。
本院认为，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。一、关于高屋置业逾期取得竣工备案表是否应支付违约金的问题。根据《商品房买卖合同》第八条的约定，高屋置业虽在交付房屋时尚未取得竣工备案表，但鉴于楚芬已经接收涉案房屋，且合同未就逾期取得竣工备案表约定违约责任，故楚芬根据合同约定的逾期交房违约责任要求高屋置业支付违约金的诉讼请求显然证据不足。高屋置业在明知尚未取得竣工备案表的前提下依然通知楚芬接收房屋，明显有悖诚实信用原则，但该过错尚未达到必然承担违约责任的程度。综合考虑楚芬的实际损失情况，兼顾合同的履行、当事人的过错程度等因素，原审判决未支持楚芬主张高屋置业承担逾期取得竣工备案表违约金的诉讼请求合理适当。二、关于高屋置业逾期提交初始登记资料是否应支付违约金的问题。尽管高屋置业逾期提交初始登记资料是因第三方原因所致，但高屋置业作为一家专门从事房地产开发经营的企业对房管局办理房屋产权初始登记的程序及周期应当有所预见，故对高屋置业主张的逾期提交初始登记资料系由不可抗力造成的上诉理由不予支持。关于原审认定的逾期提交初始登记资料违约金标准是否过高的问题。高屋置业在原审反诉请求中所主张楚芬逾期支付房款的违约金标准为按日支付逾期应付款万分之一，而原审认定的高屋置业逾期提交初始登记资料违约金标准为按日支付总房款的0.01%，两者的违约金标准一致。根据公平原则和诚实信用原则，原审判决依据上述标准确定违约金的数额并无不当。高屋置业实际交房的日期为2014年2月27日，依据双方约定，高屋置业应在2014年4月27日前提交初始登记资料，高屋置业实际提交初始登记资料的日期为2014年9月24日，故高屋置业逾期报送初始登记资料的天数应为150天。按照按日支付总房款的0.01%的违约金计算标准，该项违约金应为9878元，故高屋置业应向楚芬支付逾期提交初始登记资料违约金9878元。三、关于楚芬应否支付逾期付款违约金问题。楚芬交付房款时间为2012年8月29日，依据合同约定，楚芬违约时间应自2012年9月29日起算，而高屋置业向人民法院主张该项权利的时间为2015年11月23日，明显超出两年诉讼时效规定，且高屋置业无诉讼时效中止、中断或延长的证据，表明其已丧失胜诉的权利，故对于高屋置业主张楚芬支付逾期付款违约金的诉讼请求不应予以支持。综上，高屋置业、楚芬的上诉理由均不能成立，本院不予支持。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费401元，其中，郑州高屋置业有限公司负担324元，楚芬负担77元。
本判决为终审判决。
审判长 宁 宇
审判员 张永军
审判员 杨成国
二〇一六年三月二十二日
书记员 安靖凯