广西壮族自治区来宾市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）桂13民终871号上诉人（一审被告、反诉原告）：广西禾信投资管理有限公司，住所地广西柳州市跃进路19号天元金都2单元7楼18号-25号。法定代表人：黄恒宇，该公司董事长。委托诉讼代理人：何炳超，该公司员工。委托诉讼代理人：赵明健，广西盛君律师事务所律师。被上诉人（一审原告、反诉被告）：刘振军，男，1982年10月9日出生，汉族，住广西来宾市兴宾区。被上诉人（一审原告、反诉被告）：张羽芬，女，1983年11月8日出生，壮族，住广西来宾市兴宾区。上诉人广西禾信投资管理有限公司（以下简称“禾信公司”）与被上诉人刘振军、张羽芬商品房销售合同纠纷一案，不服兴宾区人民法院（2017）桂1302民初1792号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年9月20日立案受理后，依法组成合议庭进行审理。本案现已审理终结。上诉人禾信公司上诉请求：1.撤销一审判决第一、二项全部内容，依法予以改判。2.二审诉讼费由被上诉人负担。事实与理由：一、一审判决认定被上诉人逾期付款天数有误。一审法院酌定在《商品房买卖合同》中约定的提交材料之日起一个月内为办理贷款合同的合理期限是错误的。《合同补充协议》明确约定：买受人选择了申请公积金贷款的，承诺在2015年3月15日开具相应证明并准备申请公积金贷款所需的全部资料，于2015年3月25日前交到来宾市住房公积金管理中心审批通过之日起七日内与出卖人指定的银行办理完所有按揭手续，逾期视同买受人逾期付款，交房期限随之顺延。按照上述约定，被上诉人应当在2015年4月1日前签订贷款合同，被上诉人拖延至2015年5月6日才与银行签订贷款合同，显然已逾期付款35天，并非一审判决认定的9天。二、一审判决认定上诉人迟延交房191天有误。《商品房买卖合同》第九条第2项约定：“如遇下列特殊原因出卖人可据实予以延期：1.四小时以上及气象部门的气象记录有中雨以上的降雨时；2.买受人未按约定付清房款，交房日期则相应顺延至买受人付清房款之日起15日内。”故扣除中雨季延期33天，被上诉人逾期付款35天，则顺延后上诉人真正逾期交房天数应为120天。三、一审判决将被上诉人逾期付款天数扣减期间的中雨天数是错误的，双方在《商品房买卖合同》和《合同补充协议》中对此均未约定，既然未约定，则不应随意扣减。四、一审判决在反诉部分认定被上诉人应支付的逾期付款违约金有误。上诉人真正逾期交房天数为120天，逾期交房违约金为21151.44元，而被上诉人逾期付款35天，逾期付款违约金为1848元，两者相冲抵后，上诉人应补给被上诉人19303.44元。被上诉人刘振军、张羽芬答辩称，被上诉人并不存在逾期付款的事实，被上诉人已提交证据证明上诉人已收取代办手续费，则公积金贷款手续应由上诉人代办，故逾期办理贷款手续的责任应由上诉人自行承担。另外，按上诉人要求，被上诉人在约定时间内向上诉人提交了办理贷款的相关材料，而何时将贷款材料提交给相关部门，是由代办的上诉人负责。因此，上诉人的上诉理由不成立，请二审法院驳回上诉，维持原判。被上诉人刘振军、张羽芬向一审法院起诉请求：1.请求判决禾信公司赔偿刘振军、张羽芬违约金33666.04元；2.本案诉讼费由禾信公司负担。上诉人禾信公司向一审法院反诉请求：1.判令刘振军、张羽芬支付逾期付款违约金1848元；2.本案诉讼费由刘振军、张羽芬负担。一审法院认定事实：2015年3月5日，被上诉人刘振军、张羽芬（乙方，买受人）与上诉人禾信公司（甲方，出卖人）签订《商品房买卖合同》及附件，约定：被上诉人刘振军、张羽芬购买上诉人禾信公司开发的古三路东35号禾信·城市典范3号楼504号房，房价款总金额352524元；付款方式为按揭付款，2015年3月5日前支付首期款（已含定金）176524元，余款176000元由买受人采用申请公积金贷款方式支付，买受人承诺在2015年3月15日开具相关证明并准备申请公积金贷款所需的全部资料，于2015年3月25日前交到来宾市住房公积金管理中心，并在来宾市住房公积金管理中心审批通过之日起七日内与出卖人指定的银行办理完所有贷款手续，包括交纳费用及提供办理公积金所规定的全部资料等，否则视同买受人逾期付款，交房期限随之顺延，并按本合同第八条规定追究买受人违约责任；买受人确认在申请按揭贷款付款或申请公积金贷款时已对自身条件是否符合要求进行充分了解……并在接到出卖人通知后七日内到出卖人处办理相关手续……如果买受人获得的贷款数额不足总房款时，买受人就总房款不足部分需在接到出卖人通知后五个工作日内付清；买受人未按规定时间付款的，逾期60日内，按日向出卖人支付应付款万分之三的违约金，逾期超过60日后，按日向出卖人支付逾期应付款万分之五的违约金；出卖人应当在2015年5月30日前将验收合格的房屋交付买受人，但如遇下列特殊原因，出卖人可延期：1.不可抗力；2……气象部门的气象记录中有中雨以上（包含中雨）降雨时，买受人未按约定付清房款（含以银行按揭贷款或公积金贷款且银行未将贷款全额划拨至出卖人指定银行账户的情形），交房日期则相应顺延至买受人付清房款之日起15日内；出卖人逾期交房不超过90日，按日向买受人支付已付房价款万分之三的违约金，超过90日后按日向买受人支付已付房价款万分之五的违约金；合同还对其他事项进行了约定。2015年3月23日，上诉人禾信公司向被上诉人刘振军、张羽芬出具金额为176524元的销售不动产统一发票。2015年3月27日，来宾市房产管理局对上述商品房买卖合同办理备案登记。2015年5月6日，被上诉人刘振军、张羽芬与上诉人禾信公司、中国农业银行股份有限公司来宾分行签订《住房公积金个人住房委托贷款借款合同》；同年5月27日，农行来宾分行向禾信公司发放贷款176000元。2015年12月8日，上诉人禾信公司通知被上诉人刘振军、张羽芬收房。另查明，根据上诉人禾信公司在本案中提供的气象凭证显示2015年3月6日至2015年10月31日期间，来宾市降雨量为中雨及以上天气的天数为33天。上诉人禾信公司未提交2015年10月31日之后的气象凭证。一审法院认为：被上诉人刘振军、张羽芬与上诉人禾信公司签订的《商品房买卖合同》及附件是双方当事人的真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，被上诉人刘振军、张羽芬与上诉人禾信公司双方依照合同约定享受权利并履行义务。上诉人禾信公司在2015年12月8日通知被上诉人刘振军、张羽芬交房，已超合同约定的2015年5月30日交房时间191天，但对逾期交房的天数，上诉人禾信公司主张应当扣除合同约定的降雨延期33天及被上诉人刘振军、张羽芬逾期签订贷款合同的35天，即上诉人禾信公司认可实际逾期交房天数为120天，对此，一审法院评定如下：首先，结合上诉人禾信公司提供的气象凭证可知从合同签订之次日至通知交房之前一日期间，降雨量为中雨及以上的天数为33天，即上诉人禾信公司迟延交房的天数应扣减降雨天数33天；其次，本案合同备案时间为2015年3月27日，合同却约定在办理合同备案时间之前的2015年3月25日办理相关贷款手续，与通常的商品房销售交易方式相悖；再次，被上诉人刘振军、张羽芬虽然未在合同约定的时间办理贷款合同，但是庭审中上诉人禾信公司称办理贷款所需的材料是由上诉人禾信公司通知被上诉人刘振军、张羽芬才准备材料、所需的材料已经在买受人交首付时已经告知，被上诉人刘振军、张羽芬对此予以否认，同时合同中也未列明办理按揭贷款所需的材料，基于双方在本案中提供的证据无法认定买受人迟延办理贷款合同完全归责于哪一方，因此，根据合同的性质及履行情况，并结合来宾市商品房销售合同中按揭贷款办理流程的交易习惯，一审法院酌定从2015年3月27日起的一个月内作为合理的办理贷款合同的时间，即从2015年4月27日起至2015年5月5日止的期间属于买受人逾期办理贷款合同的时间，即逾期天数为9天，故结合本院查明的事实及合同的约定，一审法院确认计算上诉人禾信公司逾期交房违约金的天数为149天（191-33-9）天，即上诉人禾信公司应当向被上诉人刘振军、张羽芬支付逾期交房违约金为26263.04元（352524元×0.5‰×149天）。关于上诉人禾信公司的反诉请求，基于上述理由，买受人未在合理期限内办理贷款合同已经构成违约，应依约向上诉人禾信公司支付逾期付款违约金为475.20元（176000元×0.3‰×9天）。综上所述，一审法院依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条之规定，判决：一、上诉人广西禾信投资管理有限公司向被上诉人刘振军、张羽芬支付逾期交房违约金26263.04元；二、被上诉人刘振军、张羽芬向上诉人广西禾信投资管理有限公司支付逾期付款违约金475.20元。上述互负债务，相互抵扣后，上诉人广西禾信投资管理有限公司实际向被上诉人刘振军、张羽芬支付的违约金为25787.84元。本诉受理费642元(被上诉人刘振军、张羽芬已预交)，反诉受理费25元（上诉人禾信公司已预交），合计667元，由被上诉人刘振军、张羽芬负担148元，上诉人广西禾信投资管理有限公司负担519元。二审期间，双方当事人均未向本院提供新的证据。经审理查明，一审判决认定的事实正确，本院予以确认。本院认为，上诉人与被上诉人签订的《商品房买卖合同》及《合同补充协议》是双方当事人的真实意思表示，没有违反法律和法规的强制性规定，合同合法有效，对双方当事人均具有法律约束力。双方在合同中明确约定上诉人于2015年5月30日前将经建设单位、施工单位、监理单位、设计单位、勘察单位共同验收合格的商品房交付被上诉人使用，现上诉人未能按期交房，已构成违约，理应承担违约责任。关于上诉人逾期交房的天数，合同约定的交房时间为2015年5月30日，实际交房日期为2015年12月8日，但因双方在合同中约定有顺延事由，故应予以扣除。至于可以顺延的天数，因合同第八条明确约定中雨及中雨以上降雨时可延期交房，根据气象部门出具的证明，该期间内，来宾市中雨及中雨以上的天数为33天，且双方对此均予以认可，一审法院据此扣除33天雨天正确；对于因被上诉人逾期付款产生的顺延天数问题，上诉人主张逾期付款时间应算至贷款合同签订之日，而被上诉人认为应算至提交材料日，对此，本院认为，虽然双方在补充协议中约定“买受人承诺在2015年3月15日开具相关证明并准备申请公积金贷款所需的全部资料，于2015年3月25日前交到来宾市住房公积金管理中心，并在来宾市住房公积金管理中心审批通过之日起七日内与出卖人指定的银行办理完所有按揭手续”，但因审批期限由公积金中心决定，且双方提交的证据均不能明确审批通过之日，为此一审法院根据实际情况酌定本案合同备案日之后的一个月为办理贷款合同的合理期限符合客观事实，上诉人关于七日内就和银行办理完所有按揭手续的主张并不合理，本院不予采纳。因此，扣除可以顺延的天数后，上诉人实际逾期交房的天数为149天，被上诉人逾期办理贷款合同天数为9天，一审法院判决正确，本院予以维持。综上所述，上诉人禾信公司的上诉请求证据和理由不充分，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费481元，由上诉人广西禾信投资管理有限公司负担。本判决为终审判决。审判长  韦远潇审判员  邓 媚审判员  黄月秀二〇一七年十二月十五日书记员  龙 莉附相关的法律条文：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；