湖南省郴州市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）湘10民终2860号
上诉人（原审原告）：夏建宇，男，1975年2月23日出生，汉族，住湖南省郴州市北湖区。
上诉人（原审原告）：夏新宁，女，1978年7月29日出生，汉族，住湖南省株洲市攸县，系上诉人夏建宇之妻。
以上二上诉人的共同委托诉讼代理人：何明军，湖南银光律师事务所律师。
上诉人（原审被告）：郴州市苏仙区城镇建设综合开发公司，住所地湖南省郴州市苏仙区苏仙北路7号。
法定代表人：李雄，该公司总经理。
委托诉讼代理人：李珍玲，湖南楚瑞律师事务所律师。
委托诉讼代理人：孙安慧，湖南楚瑞律师事务所律师。
上诉人夏建宇、夏新宁，上诉人郴州市苏仙区城镇建设综合开发公司（以下简称苏仙城建公司）因房屋买卖合同纠纷一案，均不服湖南省郴州市苏仙区人民法院(2017)湘1003民初905号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年12月22日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上诉人夏建宇、夏新宁的委托诉讼代理人何明军，上诉人苏仙城建公司的委托诉讼代理人李珍玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
夏建宇、夏新宁上诉请求：1、改判苏仙城建公司继续履行交付符合合同约定标准的房屋的义务；2、改判苏仙城建公司向夏建宇、夏新宁支付逾期交房违约金8297.38元（暂计算至2016年6月30日，以后违约金计算至实际交房之日止）；3、一、二审诉讼费由苏仙城建公司负担。事实与理由：一、一审法院对证据采信不公。一审法院对夏建宇、夏新宁提交的《关于御溪湖畔D1栋至D7栋、D11栋建设工程消防验收情况的回复》不予采信，偏袒了苏仙城建公司。该证据系夏建宇、夏新宁委托律师事务所向消防行政部门调取，属于行政部门出具的文书，不是证人证言，法律没有规定需要相关人员签字。且苏仙城建公司的委托诉讼代理人承认案涉小区的消防没有验收，一审法院对该证据不予采信明显不公。二、本案商品房经设计、施工、监理单位出具《工程质量竣工验收记录》的时间是2017年1月13日。《商品房买卖合同》补充协议附件四的第四条明确指出商品房经验收合格是指由设计、施工、监理单位出具《工程质量竣工验收记录》，取得《建筑工程消防验收意见书》，而本案商品房未取得消防验收合格就交付，违反了法律的强制性规定。本案逾期交房的违约金应计算至2016年6月30日，以后的违约金计算至消防验收合格之日止。
苏仙城建公司辩称：1、夏建宇、夏新宁主张案涉房屋消防验收不合格，故不符合交房条件的理由不成立。根据相关法律规定，建设工程竣工验收合格就可交房，消防验收合格不是法定的交房标准。本案商品房已经竣工验收合格并交付使用，夏建宇、夏新宁接收了案涉房屋，双方已变更了合同约定。夏建宇、夏新宁主张苏仙城建公司继续履行交房义务无事实依据。2、苏仙城建公司已经交房给夏建宇、夏新宁，且夏建宇、夏新宁无证据证明因逾期交房遭受的实际损失，故苏仙城建公司不应承担违约金。3、一审法院对证据的采信正确。《关于御溪湖畔D1栋至D7栋、D11栋建设工程消防验收情况的回复》因没有经办人员的签字和单位的盖章，应不予采信。
苏仙城建公司上诉请求：1、撤销一审判决，改判驳回夏建宇、夏新宁的诉讼请求；2、本案一、二审诉讼费由夏建宇、夏新宁负担。事实与理由：1、苏仙城建公司未能按期交房、验收手续不完善，是因团购户资金未及时到位、政府部门验收程序复杂等多重原因造成，苏仙城建公司没有过错，不应承担责任。案涉小区项目属于集资团购项目，房屋团购销售价格较低，而夏建宇、夏新宁主张的违约金过高，且未能举证证明其因逾期交房遭受了实际损失，应承担举证不能的法律后果，对其请求应不予支持。一审法院以合同约定的违约金未超过银行同期贷款利息标准为由，判决苏仙城建公司支付高额的违约金，属适用法律错误。2、苏仙城建公司因政策性因素影响，企业经营困难，职工工资长期未发，社会保险费至今数年未缴纳到位。该项目现已有近百名业主起诉，案件处理结果影响范围较广，非常敏感。一审法院未考虑本案实际情况，错误地适用法律，判决苏仙城建公司支付高额违约金，苏仙城建公司可能因此面临破产，将无力为业主办理不动产登记证，该项目将面临“烂尾”的风险，对业主权益造成更大损害，引发更为严重的社会矛盾。
夏建宇、夏新宁辩称：1、夏建宇、夏新宁与苏仙城建公司签订《商品房买卖合同》后，严格按照合同约定履行义务，而苏仙城建公司未按合同约定交付房屋，已经违约。根据双方约定，一审法院判决苏仙城建公司承担违约金，适用法律正确。2、苏仙城建公司是独立的企业法人，不是政府机构，对其所签订的民事合同应承担相应的责任，不能因为公司存在困难就不承担法律责任。
夏建宇、夏新宁向一审法院起诉请求：1.判决苏仙城建公司继续履行符合合同约定标准的交房义务；2.判决苏仙城建公司向夏建宇、夏新宁支付逾期交房违约金8297.38元（暂计至2016年6月30日，以后违约金计算至实际交房屋之日止）；3.本案诉讼费用由苏仙城建公司负担。
一审法院认定事实：2014年10月28日，夏建宇、夏新宁（买受人）与苏仙城建公司（出卖人）签订《商品房买卖合同》，夏建宇、夏新宁当日即交清了全部购房款342867元。该合同约定主要内容为：买受人购买的商品房为御溪湖畔项目中的第5栋2层206号房，房屋总价款342867元。买受人一次性付款，应于本合同签订之日向出卖人交付房款342867元。交付期限及条件：出卖人应当在2015年11月1日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将验收合格并符合本合同附件三所约定的装饰、设备标准的商品房交付买受人使用。如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：（1）遭遇不可抗力，且出卖人在事实发生之日起30日内告知买受人的；（2）买受人逾期付款除按合同第六条处理外，出卖人有权延迟交房；（3）因政府及主管部门原因导致本项目暂停建设或变更规划设计的；（4）因市政配套设施建设不到位导致出卖人无法按期交房的。房屋交接及违约处理方式：由于出卖人原因，未按合同第十条约定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列方式处理：（1）逾期未超过90天，自合同第九条规定的最后交付期限的第二天起到实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过90天，买受人有权解除合同。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第九条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金。此外，该合同还就买受双方的其他权利、义务进行了约定。2016年6月13日，夏建宇与郴州市苏仙区城建御溪物业服务有限责任公司签订了《装修管理服务协议》，后对涉案房屋收房并装修。2017年1月13日，涉案房屋的施工单位、设计单位、监理单位、建设单位共同对涉案房屋进行工程质量竣工验收，出具了《单位(子单位)工程质量竣工验收记录》，作出综合验收结论“合格”。
一审法院认为，本案系房屋买卖合同纠纷。《商品房买卖合同》是双方真实意思表示，合法有效，当事人应当按照约定履行各自的义务。本案争议焦点是：1、苏仙城建公司是否依约履行交付房屋的合同义务；2、苏仙城建公司逾期交房是否应承担相应的违约责任。
关于焦点一。《中华人民共和国合同法》第二百七十九条第二款规定：“建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用”。本案中，涉案房屋由该建设工程的施工单位、设计单位、监理单位、建设单位共同作出了竣工验收合格结论。苏仙城建公司交付的涉案房屋已符合交付条件，且夏建宇、夏新宁对涉案房屋的现状进行了验收，已同意收房并装修。故苏仙城建公司已完成交付房屋的合同义务，对夏建宇、夏新宁要求苏仙城建公司继续履行合同约定交房标准的交房义务的诉讼请求不予支持。
关于焦点二。《最高人民法院关于适用（中华人民共和国合同法）若干问题的解释（二）》第二十九条规定：当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。本案中，夏建宇、夏新宁依约交纳了全部购房款，苏仙城建公司未依合同约定按期交房，应承担逾期交房违约责任。但苏仙城建公司提出夏建宇、夏新宁主张的违约金约定过高，夏建宇、夏新宁未举证证明其因逾期交房遭受的实际损失，请求适当减少违约金。本案双方均未举证证明逾期交房造成的实际损失。结合本案事实，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，双方约定“按逾期日向支付已交付房价款万分之一的违约金”的计算标准未超过同期银行计收逾期贷款利息标准，不能认定该违约金过分高于夏建宇、夏新宁造成的损失，对苏仙城建公司此项请求不予支持。故违约金从2015年11月2日起计算到2016年6月13日止共7680.22元（342867元×0.1‰×224天），超出部分予以驳回。
一审法院依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第一款、第一百三十八条、第二百七十九条第二款，《最高人民法院关于适用（中华人民共和国合同法）若干问题的解释（二）》第二十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条规定，判决：“一、被告郴州市苏仙区城镇建设综合开发公司在本判决生效后十日内支付原告夏建宇、夏新宁逾期交房违约金7680.22元（从2015年11月2日起计算至2016年6月13日）；二、驳回原告夏建宇、夏新宁的其他诉讼请求。如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费50元，由被告郴州市苏仙区城镇建设综合开发公司负担。”
二审中，双方当事人均未向本院提交新证据。
本院二审对一审法院查明的事实予以确认。另查明：《商品房买卖合同》附件四“补充协议”第四条约定：《商品房买卖合同》第九条约定的“该商品房经验收合格”是指：由设计单位、施工单位、监理单位、建设单位对该单位工程质量验收出具《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》，取得《建筑工程消防验收意见书》或备案凭证，取得《电梯安全检验合格证》。
本院认为，本案的争议焦点是：一、苏仙城建公司是否应承担逾期交房违约责任；二、逾期交房违约金应如何认定。
关于焦点一。依据《商品房买卖合同》补充协议第四条的约定，案涉房屋应在出具《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》，取得《建筑工程消防验收意见书》或备案凭证，以及取得《电梯安全检验合格证》后，才符合交房条件。现上述交房条件虽尚未成就，但夏建宇、夏新宁已同意接收该房屋并装修入住，可视为双方就交房条件进行了变更和重新约定，一审法院计算逾期交房违约金到2016年6月13日止并无不当。苏仙城建公司上诉主张自己不承担逾期交房违约责任，以及夏建宇、夏新宁上诉主张逾期交房违约金应继续计算均依据不足，本院均不予支持。
关于焦点二。《最高人民法院关于适用（中华人民共和国合同法）若干问题的解释（二）》第二十九条规定：“当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，作出裁决。”本案中，苏仙城建公司逾期交房属实，一审法院综合违约行为、违约金标准等情况认定按双方约定的标准计算出的违约金并未过分高于夏建宇、夏新宁所受损失，并无不当。苏仙城建公司上诉主张逾期交房违约金认定过高依据不足，本院不予支持。
综上所述，夏建宇、夏新宁与苏仙城建公司的上诉请求均不能成立，应予驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
上诉人夏建宇、夏新宁预交的二审案件受理费50元，由上诉人夏建宇、夏新宁负担；上诉人郴州市苏仙区城镇建设综合开发公司预交的二审案件受理费50元，由上诉人郴州市苏仙区城镇建设综合开发公司负担。
本判决为终审判决。
（本页无正文）
审 判 长 彭艳飞
审 判 员 欧旭敏
审 判 员 雷 闻
二〇一八年二月二十八日
法官助理 刘 扬
书 记 员 黄晓宇
附相关法律条文：
《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：
（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；
（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；
（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；
（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。
原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。