台州市黄岩区人民法院
民 事 判 决 书
（2010）台黄民初字第146号
原告：台州市××开发有限公司，住所地台州市××号
。
法定代表人：钱某某。
委托代理人：牟某某。
被告：台州市××装饰工程有限公司，住所地台州市×
×永××街××号。
法定代表人：李某某。
原告台州市××开发有限公司（以下简称华××公司）
与被告台州市××装饰工程有限公司（以下简称达芬奇尔××
）为装饰装修合同纠纷一案，本院于2010年1月18日立案受理
后，依法组成合议庭，于同年6月22日公开开庭进行了审理。
原告华××公司的委托代理人牟某某到庭参加了诉讼，被告达
芬奇尔××的法定代表人李某某经本院合法传唤无正当理由逾
期未到庭参加诉讼。本院现已审理终结。
原告华××公司起诉称：2009年10月13日，原、被告订
立了1份建筑装饰工程施工合同，约定：原告“西ＸＸ庭”项
目5号楼5层西套装饰工程由被告以包工包料方某某包某某；总
工期55天，由开工之日起算，开工日期在2009年10月16日；合
同价款人民币311000元；付款方式为首期付合同总额的30%，
木工完成后三个工作日内支付合同总额的40%，验收合格后14个工作日内支付合同总额的25%，保修期满一周内结算余款。
同时约定：如出现被告方工期超过合同工期30天时，原告有权
终止合同并向被告索赔经济损失人民币5万元，如实际损失超
过5万元按实际损失计价。合同订立后，原告已支付首期价款9
3300元，但被告开工后，在2009年11月中旬停止施工，此后虽
经原告多次电话及书面催促，但被告一直未恢复施工，目前施
工现场杂乱不堪。至起诉时，被告逾期时间已超过30天。现原
告起诉要求：1、解除原、被告于2009年10月13日订立的建筑
装饰工程施工合同；2、判令被告返还原告人民币93300元；3
、判令被告赔偿原告人民币50000元；4、由被告承担本案的诉
讼费用。
被告达芬奇尔××未作答辩
为证明事实，原告华××公司在本院指定的举证期限内
向本院提交了以下证据材料：
证据1，建筑装饰工程施工合同（附预算书、施工图），
以证明原、被告之间订立了该份装饰装修合同，双方对合同的
价款、付款方式、违约责任及合同的解除条件进行了约定。
证据2，建筑业统一发票、银行汇款存根，证明原告已按
合同约定履行了支付首期装修工程价款93300元的事实。
证据3，（2009）××证字第××号保全证据公证书，以
证明原告于2009年12月30日向被告寄送催促函，催促其恢复工
程的事实。
证据4，装修现场照片6张，证明目前装修现场杂乱不堪
，工程未完工的事实。本院于2010年3月17日在台州日报上向被告达芬奇尔××
公告送达了起诉状副本、应诉通某某、证据副本、举证通某某
、合议庭组成人员通某某和开庭传票，但被告达芬奇尔××的
法定代表人李某某既未向本院提出书面答辩意见，也未举证，
又未到庭参加诉讼，视为其放弃答辩、质证等诉讼权利，依照
法律规定不影响本案的审理。原告方所提交的证据，本院认证
如下：全部证据材料，符合证据三性，具有证明力，能够证明
待证事实，依法予以认定。
综上，结合原告方在庭审中的陈述，本院认定本案事实
如下：
2009年10月13日，原告华××公司（甲方）与被告达芬
奇尔××（乙方）就“西ＸＸ庭”项目5号楼5层西套装饰工程
订立了建筑装饰工程施工合同1份，合同约定：“承包方式：
包工包料。工期方某某包某某；工期：总工期55日历天，由开
工之日起算，开工日期在2009年10月16日。工程质量：合格。
合同价款：311000元（含税）。付款方式：合同签订之日起三
个工作日内付合同总额的30%，木工完成后三个工作日内支付
合同总额的40%，验收合格后14个工作日内支付合同总额的25%
，保修期（一年）满一周内结算总额的剩余款。违约责任：由
于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方某停工
、窝工所造成的损失，具体金额按实际发生情况双方另行协商
；甲方不按合同的约定拨付款，每延期一天，按同期银行计划
外贷款利率支付滞纳金。由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一
天，乙方支付甲方违约金1000元／日历天，工期违约金以实际发生的时间累积计算，上不封顶；甲方要求提前竣工，应支付
赶工措施费，具体视实际情况双方另行协商。在下列情况出现
时甲方有权单方终止合同并向乙方索赔经济损失人民币五万元
，如实际损失超过五万元按实际损失计价。1）、乙方工期超
过合同工期30天时；2）、甲方发现乙方质量有严某某题时；3
）、乙方在施工时未按图纸或甲方签证要求时；4）、乙方未
按本合同有关条款进行施工时。因一方原因，合同无法继续履
行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方
某此造成的经济损失。争议或纠纷处理：本合同在履行期间，
双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协
商解决或请有关部门进行调解；当事人不愿通过协商、调解解
决或协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议，双方同
意向有管辖权的人民法院起诉。……”。合同签订后，原告于
2010年10月30日向被告支付首期工程款93300元。但开工不久
，被告方某与原告现场人员提出的修整意见存在争议，在2009
年11月中旬左右停止施工。2009年12月30日，原告通过邮政部
门向被告寄送了要求恢复施工、尽快竣工、按约承担违约责任
的函件，但被告至今一直未恢复施工。
审理中，本院根据原告华××公司的保全申请，于2010
年1月22日裁定冻结了被告开设在台州市商业银行中的账户金
额150000元（当日实际已冻金额为2392.24元）。
本院认为：原、被告于2009年10月13日所签订建筑装饰
工程施工合同，系双方当事人的真实意思表示，且内容并不违
反法律、法规的禁止性规定，应为合法有效。原、被告均应按合同的约定履行自己相应的权利和义务。被告达芬奇尔××装
修施工过程中，在与原告发生争议时，本应按合同约定通过协
商或调解解决分岐，但其却直接采取了拒绝开工的方法，致使
双方的合同目的无法实现。现原告要求解除合同，符合法律规
定和合同的约定，本院予以支持。依照法律规定“合同解除后
，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同
性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权
要求赔偿损失”。现原告要求被告返还已支付的工程款93300
元并按约赔偿损失50000元，合情合理合法，本院亦予以支持
。至于被告前期已投入的原材料及支出的相关费用，因被告未
到庭，没有相应的主张，本院不作处理。依照《中华人民共和
国合同法》第六十条第一款、第九十三条第二款、第九十四条
第（四）项、第九十七条、第一百一十四条、《中华人民共和
国民事诉讼法》第一百三十条的规定，判决如下：
一、解除原告台州市××开发有限公司与被告台州市×
×装饰工程有限公司于2009年10月13日所签订的建筑装饰工程
施工合同。
二、被告台州市××装饰工程有限公司在判决生效后10
日内返还原告台州市××开发有限公司工程款93300元，并同
时赔偿原告经济损失50000元。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依
照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加
倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费3166元，诉讼保全费1270元，公告费200元，合计人民币4636元，由被告台州市××装饰工程有限公司负担
。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本
院递交上诉状及副本，上诉于浙江省台州市中级人民法院。［
在递交上诉状后至上诉期满后七日内，先预缴上诉案件受理费
3166元（具体金额由浙江省台州市中级人民法院确定，多余部
分以后退还），逾期不交按自动撤回上诉处理。款汇：台州市
财政局，开户银行：中国农业银行台州市经济开发区支行，帐
号：900101040003235，在预交上诉案件受理费后及时将收据
复印件送交本院］
审 判 长 王文荣
人民陪审员 章菊芳
人民陪审员 王雪飞
二〇一〇年六月二十二日
代书 记员 牟奕静