贵州省麻江县人民�院
民 事 判 决 书
（2016）黔2635民初601号
原告：重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司。住所地：重庆市渝中区长江二路***号附**号*幢。
法定代表人：程洪。
委托诉讼代理人：卢成坤，男，汉族，1986年3月15日生，住重庆市，系重庆公司职工。
委托诉讼代理人：胡世江，系贵州原正律师事务所律师。
被告：广安恒源建筑劳务有限公司。住所地：四川省广安市沿口镇清平街。
法定代表人：王涵。
委托诉讼代理人：彭文龙，男，汉族，1964年11月1日生，住四川省武胜县，系广安公司麻江县保障房劳务项目负责人。
委托�讼代理人：张露，男，汉族，武胜县飞龙法律服务所法律工作者。
原告重庆巨能建设集团建筑公司（下称巨能公司）诉与被告广安恒源建筑劳务公司（恒源公司）建设工程施工公司纠纷一案，本院于2016年12月8日立案后，依法适用简易程序，于2017年1月12日公开开庭进行了审理。原告巨能公司委托诉讼代理人卢成坤、胡世江，被告恒源公司委托诉讼代理人彭文龙、张露到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告巨能公司向本院提出诉讼请求：1、被告支付原告违约金660000.00元；2、被告开具已经收取的工程劳务费14736100元的发票给原告；3、案件受理费由被告承担。事实及理由：2014年5月30日，原告将中标的贵州省麻江县2014年凤凰馨园小区公共租赁住房工程的施工部分承包给被告实施，并以原告为甲方、被告为乙方签订了《�建大清包劳务合同》，由乙方向甲方承包除了防水、门窗工程、一切埋件（材料）、楼梯护手、栏杆安装工程（水、电、暖通、消防、电梯）以外的所有土建工程施工劳务，承包范围内所有用于建筑实体上的建筑材料（含施工及生活用水用电）均甲方承担。约定开工时间为2014年6月21日，竣工时间为2015年3月20日。甲方有权对乙方在质量、进度方面没能满足进行经济处罚，推迟一天，罚款5000元。全同签订后，被告进场施工，原告严格按照合同约定履行的按工程进度拨付工程款的义务，陆续支付了14736100元。但被告未按约定期限履行竣工义务，其实际竣工时间为2015年8月2日逾期132天，应当支付违约金660000元。2016年1月13日，双方确认了被告完成的工程量面积为43631平方米，工程总价16361625元，扣除未实施的部分工程后，应支付被告工程劳务款16201498.8元，原告已支付被告工程款14736100元，尚欠1465398.8元。由于被告方不同意借供总价款发票及承担违约责任，被告向麻江县法院提起诉讼，要求原告方支付所欠劳务费，一审判决被告在交纳涉诉的1465398.8元税款取得发票后，原告支付其所欠款项，至于原告抗辩主张的违约金、垫资利息及已经支付的14736100元发票，可另行主张。原告方认为，双方作为合法企业，双方签订的《土建大清包劳务舍同》内容系双方真实意思表示，且未违反法律规定，合法有效，双方应当全面履行。被告逾期履行合同132天，系违约行为，按照合同约定应当承担660000元的违约金；被告作为依法成立的合法企业，依法有纳税和提供发票的义务，被告收取原告方支付的劳务款而拒不提供发票，既逃避了国家税收，又使原告不能做账核销。因此，为维护原告合同权益，特提起诉讼，请求人民法院支持原告诉讼请求。
原告为支持其诉讼请求，在举证期限内提供以下证据：
1、营业执照、法定代表人身份证明等，据以证明原告方诉讼主体适格；
2、麻江县保障房和统建房工程建设项目投资协议书，据以证明原告承包的工程真实合法；
3、《土建大清包劳务合同》，拟证明原、被告权利义务的约定。
4、《委托书》，拟证明被告委托原告垫会民工工资及相关费用等事实。
5、《收据》，拟证明被告已收到原告方支付的14736100元工程劳务款的事实。
6、《协议书》，拟证明双方已经结算并认可工程量、应付款及已付款等事实，同时双方就纳税、延期完工、利息等存在争议。
7、《工作联系函》，拟证明被告延误工期，原告书面通知的事实。
8、《监理日记》，拟证明被告于2015年8月2日才竣工，延误工期132天的事实。
9、监理员黄邦明出具的《关于凤凰馨园小区公共租赁住房施工情况的说明》，拟证明被告于2015年8月2日才竣工，延误工期132天的事实。
10、《工作计划书》，拟证明工程已经验收的事实。
被告恒源公司口头称辩：原告方认为我方存在工期延误的违约行为不能成立，工程延误系原告方的行为导致的，我方完工时间是2015年6月29日。另外，原告要求我方提供发票不能成立，双方签订的合同没有对税收进行约定，原告方主张税票完税，不属于法院受理的范围，是行政机关的行为。为此，请求法院驳回原告方的诉讼请求。
被告为支持其抗辩理由，在举证期限内提交以下证据：
1、营业执照、组织机构代码证、法人身份证明等，据以证明原告方诉讼主体适格；
2、施工情况说明，据以证明延误工期系原告方就更施工方式所致。
3、《土建大清包劳务合同》，拟证明原、被告权利义务的约定。
4、监理日记，据以证明原告方修改施工方案的事实。
5、旁站监理记录表，据以证明被告施工情况。
6、证明一份，据以证明被告完工时间。
上述双方当事人提供的证据，双方当事人对对方诉讼主体资格、合同、监理日记等均无异议，但对证明目的有争议，均认为不能证明对方因自身原因存在违约而导致工期延误。
本�经审理认定事实如下：2014年5月20日，原告巨能公司与麻江县人民政府签订了《麻江县保障房和统建工程建项目投资协议书》，约定以BT模式由巨能公司承建麻江县凤凰馨园小区公租房建设项目、麻江县统建单元房建设项目、麻江县统建联建房建设项目，然后由政府回购。2014年5月30日，以本案原告方巨能公司为甲方，以本案被告方恒源公司为乙方，签订了《土建大清包劳务合同》，以包工不包料的方式，将麻江县凤凰馨园小区公租房工程建筑面积4300㎡的除防水、门窗工程、外墙保温、涂料、雨水管、一切埋件（材料）、楼梯护手、栏杆、安装工程（水、电、暖通、消防、电梯）以外的所有土建工程发包给被告方。约定的开工时间为2014年6月21日，竣工时间为2015年3月20日，并约定了工程造价及付款方式等。合同签订后，被告方及时组织人力及设备进场施工，工程竣工�于2015年12月24日经有关部门通过竣工验收合格，此期间原告方支付给被告方工程款14736100元。因双方就税务发票及延误工期等问题产生争议，于2016年1月13日达成《协议书》，明确被告方工程总价为16361625元，扣除未施工的散水64075.2元，B1地坪4946.27元，天棚打底找平抹灰91104.75元后，扣除后金额为16201498.8元。因工程尾款问题，被告方向本院提出诉讼，要求原告方支付工程尾款，本院作出（2016）黔2635民初233号民事判决书（该案现在二审审理中）。2016年12月8日，原告方以被告方未按期完工，逾期履行合同132天，构成违约，故应承担660000元的违约金，并要求被告方提供已收取的14736100元劳务款的发票。
同时查明，被告方进场后，经业主单位、地勤单位、设计单位、监理单位等会商后，决定将承包给被告施工的A1、A2、A5、A6、A7、A8、A9、A10、A11、A12�A13、A14、A15、A16、A17，B1、B2、B3、，C1、C2楼户基础由原设计的条形基础、毛石混凝土方案更改为孔桩与独立柱基相结合的方式。庭审中被告认可其实际竣工时间为2015年6月29日。
双方对对方的诉讼主体资格、合同及工程总价及已付工程款等事实无异议，争议的焦点为被告方应否对延误的工期承担违约责任？被告方是否应当就原告方支付的工程款提供税务发票？
本院认为，由于本案原告方系采取BT模式承建工程项目，故应由其对发包给被告方施工的工程款承担付款义务，双方诉讼主体适格。双方所签订的《土建大清包劳务合同》系双方真实意思表示，被告方有资质，故该合同有效。被告方在履行合同义务时，超过合同约定竣工时间是实事，但导致工期延误的原因，在不能排除被告自身原因的同时，也不能排除因原告方对原定施工方案大面积更改所致，被告方对其自认工期延误至2015年6月29日的抗辩理由，存在一定合理性，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条“当事人对自己提出的主张，有责任提供证”的规定，在原告方没有确实的证据排除其修改方案对被告正常施工进度不会造成影响的情况下，本院不宜认定延误工期的过错就完成在于被告方。故本院对原告方主张被告方延误工期132天，构成违约要求赔偿违约金66万元的请求，不予支持。
根据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”和《中华人民共和国发票管理办法》第十九条“销售商品、提供服务以及其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票”的规定，被告方作为工程承包人，收取工程款开具工程款发票是其法定义务，同时，开具发票亦属于当事人履行民商事合同中的合同附随义务。无论是否在合同中明确约定，要求被告收到工程款后开具相应数额的工程款发票是原告的合同权利。当事人基于合同的约定或者合同之附随义务要求收款方开具发票，应属于人民法院民商事案件受案范围，被告方以原告诉请开具发票不属于民事案件受案范围作为抗辩的理由，不成能立。被告已实际收到原告方支付的工程款14736100元，应当向原告方出具同等金额的发票。至于被告方提出原告方支付的工程款未向其公司直接支付，而是支付给第三方，但事实上原告方支付到第三方的部分工程款均系被告方委托支付的，且被告方也认可收到了原告方支付的工程款14736100元，并出具了《收据》为证，因此被告的此抗辩理由也不能成立。
综上所述，根据《中华人民�和国民事诉讼法》第六十四条、《中华人民共和国合同法》第六十条、中华人民共和国发票管理办法》第十九条之规定，判决如下：
一、驳回原告重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司要求被告广安恒源建筑劳务有限公司支付违约金66万元的诉讼请求；
二、被告广安恒源建筑劳务有限公司应当向原告重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司提供收取工程款14736100元的发票。
案件受理费10400.00元，减半收取5200.00元，由原、被告各承担2600.00元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院。同时，直接向该院预交上诉费用。（缴纳上诉费帐号开户名称：黔东南州财政局。开户银行：中国银行股份有限公司凯里市城中支行。开户帐号：13×××06，并在附页栏上注明法院上诉费及案件当事人名称，以便与案件对号）上诉期满后七日内未交上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。
审判员 沈 智
二〇一七年一月十二日
书记员 付丹凤