连云港市海州区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）苏0706民初6042号
原告（反诉被告）：江苏翔森建设工程有限公司，住所地淮安市淮阴区淮海路三民小区2B幢5楼。
法定代表人：李华震，该公司董事长。
委托诉讼代理人：杨玉林，该公司员工。
委托诉讼代理人：邬美娟，该公司员工。
被告（反诉原告）：江苏玖信投资有限公司，住所地连云港市海州区浙江路8号新浦经济开发区西区建设指挥部办公楼。
法定代表人：刘红玖，该公司董事长。
委托诉讼代理人：秦礼伟，江苏华德律师事务所律师。
委托诉讼代理人：金雪，江苏华德律师事务所律师。
原告江苏翔森建设工程有限公司（以下简称翔森公司）诉被告江苏玖信投资有限公司（以下简称玖信公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年8月24日立案后，被告玖信公司提起反诉，本院依法决定合并审理，并适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）翔森公司的委托诉讼代理人杨玉林、邬美娟、被告（反诉原告）玖信公司的委托诉讼代理人秦礼伟、金雪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告翔森公司向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告支付欠款113万元及自2013年10月16日起至清偿之日的利息（暂定为76万元，自2013年10月16日至被告清偿之日止，按月2%计算）；2、本案相关诉讼费用由被告承担。事实和理由：2008年9月18日，原告与被告签订了《建设工程施工合同》，双方达成由原告承接被告投资的新上服装加工项目一、二施工段土建及水电消防安装工程。工程竣工后，被告迟迟拖延支付工程款，经多次催促，被告于2013年10月16日出具了《关于新上服装加工项目工程尾款支付的函》，承诺2014年1月23日前支付20万元，2014年7月23日前支付40万元，余款53万元2014年底之前付清。然而被告并未按照函件中承诺的时间支付款项。原告现提起诉讼，请求法院依法判决，并对原告的请求予以支持。
被告玖信公司辩称：1、原告承接被告工程是事实，但原告未按建设工程合同约定完成工期，本案工程在2008年，工期到2009年7月24日结束，至今原告并未向被告主张剩余的工程款项，原因是原告延误工期给被告造成损失，双方曾约定互不相找，原告现就余款起诉不符合当时的约定，因此被告提出反诉。
反诉原告玖信公司向本院提出诉讼请求：1、请求依法判决反诉被告支付违约金197万元；2、由反诉被告承担本案诉讼费用。事实和理由：2008年9月18日，反诉人与被反诉人签订《建设工程施工合同》，将位于连云港新浦工业园区标准厂房项目交由被反诉人施工。开工日期为2008年9月25日，竣工日期为2009年7月24日，合同工期总日历天数305天，合同价款2000万元，实际总造价2062.75万元。依据双方签订合同约定，被反诉人未能按协议约定的竣工日期竣工，则被反诉人按工程总造价的0.05%元/天向反诉人支付违约金。合同签订后，被反诉人延期191天，为此，反诉人提出反诉，请求支持反诉人的反诉请求。
反诉被告翔森公司辩称，1、反诉被告不存在工期违约的情形。实际竣工日期和合同约定的竣工日期不一致的原因是因为反诉原告在履行合同过程中未能按时间节点履行付款义务，导致工程未能按期进行。2、反诉原告提起的反诉请求已过诉讼时效。根据法律规定，应当自权利人知道或者应当知道之日起计算诉讼时效，合同约定的竣工之日为2009年7月24日，2009年7月24日即为应当知道权利被侵害之日，从该日计算至今早已过诉讼时效。如果反诉原告不认为按此日期起算，本案工程实际竣工日期为2010年1月，按此日期计算也已早过诉讼时效。而且，反诉原告于2013年10月16日出具了还款计划，该计划书中并未提及反诉被告工期延误相关事宜，故应当认为反诉原告在2013年10月16日出还款计划时并不存在反诉被告的工期延误事宜。综上，反诉被告认为反诉原告的反诉请求没有法律及事实依据，且已过诉讼时效，请求驳回。
本院经审理认定事实如下：2008年9月18日，玖信公司与翔森公司签订《建设工程施工合同》一份，玖信公司将连云港东海新经济创业园内（因区划调整，现为新浦经济开发区内）新上服装加工项目（标准厂房）发包给被告翔森公司施工，工程承包范围：一、二施工段土建及水电消防安装工程；开工日期：2008年9月25日，竣工日期2009年7月24日；工程质量标准：合格；合同价款(暂估)金额5800万元；承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任；发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项；合同的专用条款、通用条款中对合同其他内容一一作了约定。其中在通用条款第13.工期延误约定，因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款、致使施工不能正常进行；第33.3竣工结算条款约定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任；第35.违约条款约定，发包人未能按通用条款33.3条约定拨付工程结算款，则应按应付款项的月2%支付利息；35.2承包人未能按协议约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工，则承包人按每延误一天按工程总造价的0.05%元/天支付违约金。其中专用条款第26.工程款（进度款）支付约定，工程进度款按月完成工程量的50%支付，竣工验收合格后二个月付至工程总造价的80%，一年内付至工程总造价95%，余5%为工程质量保证金。协议签订后，原告按约进行了施工。2010年1月14日涉案工程竣工验收合格，翔森公司于2010年1月30日向玖信公司交付涉案工程。
2013年10月16日，玖信公司向翔森公司发出《关于新上服装加工项目工程尾款支付的函》，该函件表明：“贵单位承建了玖信公司新上服装加工项目一期厂房工程，经我单位确认，在扣除我司代为缴纳的税金797041.21元及玖信公司准备代为支付的水电、门窗欠款31万元（以凭据为准）后，我司仍欠贵司的土建工程尾款为113万元。鉴于我单位资金压力较大，拟请分三次支付此笔款项，具体支付时间为：2014年1月23日前支付20万元，2014年7月23日前支付40万元，余款53万元2014年底之前付清。”2014年9月19日，玖信公司再次向翔森公司复函，表明对没有足额支付工程款存在歉意，并已采取措施，在近期解决。
本院认为，翔森公司与玖信公司签订的《建设工程施工合同》及其附件是双方当事人真实意思表示，且不违反法律、法规的禁止性规定，合法有效，双方均应恪守。在工程完工、验收合格并经结算后，玖信公司应当依照相关约定及时支付剩余的工程款。玖信公司出具函件给翔森公司，对于欠付翔森公司的工程款作出承诺，并要求分期支付，该承诺被翔森公司确认，玖信公司应当按照约定支付工程款，玖信公司未能按照约定支付工程款，已经构成违约，故翔森公司要求玖信公司给付工程款并承担逾期付款利息的请求，本院予以支持。对于欠付工程尾款113万元，双方均无异议，本院予以确认。对于翔森公司主张的利息损失，玖信公司不予认可，对此，本院认为，玖信公司于2013年10月16日作出承诺，但玖信公司未能按此承诺向翔森公司付款，故玖信公司应当自2013年10月17日起向翔森公司支付利息。双方合同约定逾期付款的按应付款额的月2%支付利息，该约定不违反法律规定，本院予以确认。
关于玖信公司的反诉请求，本院认为，玖信公司在涉案工程竣工后，即应当知道其权利受到侵害，而玖信公司提供的证据不足以证明涉案工程竣工后曾向翔森公司主张过权利，且其在两次复函中均承诺给付工程款，而未提出翔森公司存在延误工期应当给付违约金的情况，故对玖信公司的反诉请求，本院不予支持。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十条规定，判决如下：
一、被告江苏玖信投资有限公司于本判决生效后十日内给付原告江苏翔森建设工程有限公司工程款113万元及利息（利息计算方法：以113万元为基数，自2013年10月17日起至实际给付之日止，按月利率2%计算）；
二、驳回反诉原告江苏玖信投资有限公司的诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行上述金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费21810元，保全费5000元，共计26810元，由被告江苏玖信投资有限公司负担。反诉案件受理费11265元，由反诉原告江苏玖信投资有限公司负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省连云港市中级人民法院。
审判员 张玖铭
二〇一六年十一月二十一日
书记员 韦 玲
法律条文及上诉须知附录
一、法律条文
（一）《中华人民共和国合同法》
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
（二）《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期、同类贷款利率计息。
第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间应视为付款时间：
（一）建设工程已实际交付的，为交付日；
（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；
（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
（三）《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提供的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
第一百四十条原告增加诉讼请求，被告提出反诉，第三人提出与本案有关的诉讼请求，可以合并审理。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
二、上诉须知
根据有关法律、法规、司法解释的规定，现将有关上诉事宜告知如下：当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。应自上诉人递交上诉状之日起7日内交纳上诉案件受理费、同时将缴费凭证提交本院，逾期未交纳或未将缴纳凭证提交本院的，本院将依照最高人民法院《关于适用〈诉讼费用交纳办法〉的通知》第二条的规定，报江苏省连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。
本“上诉须知”与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。
收款人：江苏省连云港市中级人民法院
账号：44×××94
开户行：连云港市农业银行苍梧支行