青海省海东市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）东民二初字第40号原告江油市永将机械安装有限公司。住所地：四川省。法定代表人周永将，该公司总经理。委托代理人张建，青海河湟律师事务所律师。被告民和新宇硅业有限公司。住所地：青海省。法定代表人吕莹钢，该公司董事长。委托代理人高海银、蒲富华，青海竟帆律师事务所律师。原告江油市永将机械安装有限公司（简称永将机械公司）与被告民和新宇硅业有限公司（简称新宇硅业公司）承揽合同纠纷一案，本院于2014年4月4日受理后，依法组成由审判员祁生奎担任审判长、审判员贾新、代理审判员刘静参加的合议庭审理本案。于2014年11月13日公开开庭进行了审理。原告永将机械公司的委托代理人张建、被告新宇硅业公司委托代理人蒲富华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告永将机械公司起诉称：2012年4月26日，原、被告签订《18900KVA工业硅炉制作、安装及调试工程项目合同书》。合同约定：被告将其公司2台18900K**工业硅炉机械设备及电炉配料系统的制作，安装及调试工程承包给原告，其费用给定每台70万元，2台合计140万元。合同签订后，原告依约履行合同，但在被告为原告工程完成70％的工程量时，被告以各种理由为难原告，导致原告无法继续施工。事后原告多次要求被告按已完工工程量结算报酬，但被告只是在原告施工期间给付了原告25万元价金，剩余已完工程量的73万元加工承揽报酬全部拒绝给付。因此，判令被告支付原告加工承揽报酬73万元并承担本案诉讼费。原告永将机械公司向本院提交以下证据予以证明：1、合同书。证明：2012年4月26日原、被告签订了18900KVA工业硅炉制作、安装及调试合同，该合同性质为加工承揽合同。约定了总加工承揽费用为140万元。2、司法鉴定申请书、申请鉴定情况说明、合同附件一、合同附加二、18900KVA工业硅炉主要技术参数、项目工程质量管理制度、安全生产保证措施、焊接技术规范、焊接技术规范、照片4张。证明：原告已为被告按质量完成70%的加工承揽合同。3、青海省高级人民法院（2014）青法司技字143号终结鉴定函。证明：被告已默认原告按质量要求为其完成70%的加工承揽合同。应推定原告的主张成立，被告承担举证不能的责任。被告新宇硅业公司庭审中答辩称：双方于2012年4月26日签订合同属实，在合同履行过程中由于原告未按规定配备工作人员，经过多次整改，且整改不合格于2012年8月14日出具保证书，写明如果在2012年8月14日依然整改不合格，原告则自愿退厂，放弃工程款，2012年8月19日原告已经退厂，说明因无法整改其按照保证书约定自愿退厂，放弃工程款，这与其主张被告支付承揽报酬的内容相悖，无事实依据，应依法予以驳回。被告为反驳对方的诉讼请求提交了如下证据。1、18900KVA工业硅炉制作、安装及调试工程合同书及附件一、二、项目工程管理制度、安全生产保障措施、焊接规范。证明：1、2012年4月26日，双方签订合同由永将机械公司以包工不包主材、清包形式履行合同，为新宇硅业公司制作两台工业硅炉。2、合同第三条第（2）项约定：制作安装所需设备，工器具及辅助材料，如氧气、乙炔、吊装费用及电焊条等由乙方负责。3、合同第六条第（4）项约定，工作过程中需要调整和修改的问题以甲方（新宇硅业公司）要求为准。4、合同第六条第（5）项约定永将机械公司必须派遣技术过硬的施工人员进场，其中铆焊工8人，管工4人，起重工2人，共二十人每台炉，需持证上岗。5、在附件中同样对施工人员要求必须持证上岗。2、授权委托书。证明：永将机械公司委托任成文负责双方合同履行。3、工程联系单。证明：2012年5月18日，新宇硅业公司要求永将机械公司在2012年5月25日前按照合同约定配备施工人员。4、会议纪要。证明：2012年5月21日，新宇硅业公司就合同履行过程存在的问题，召集永将公司等施工单位开会，就存在的人员到位迟延等提出整改，并确定违反合同约定三次，将终止合同。；5、人员清点单。证明：2012年7月17日，新宇硅业公司就各单位施工人员进行清点永将机械公司施工人员仅为11人。6、关于加强公司施工质量及安全生产的通知。证明：新宇硅业公司就各单位在施工过程中存在的安全隐患、施工质量等要求各单位进行整改。7、2012年7月26日工程联系单。证明：新宇硅业公司致函永将机械公司要求该公司必须按照规范施工，施工人员必须持证上岗。8、操作证复印件。证明：永将机械公司提供的施工人员中，具有焊接资格的为4人，与合同约定严重不符。9、上岗证抽查记录。证明：2012年7月31日，新宇硅业公司对永将机械公司人员进行抽查，部分人员存在无证上岗。10、照片。证明：永将机械公司施工的焊接不符合技术规范。11、罚款通知书。证明：新宇硅业公司就永将机械公司无证上岗情况进行罚款，督促其整改。12、停工整顿通知书。证明：2012年8月2日，永将机械公司对于其员工无证上岗情况在罚款的情况下未整改，且现场存在安全隐患，新宇硅业公司要求其停工整顿。13、复工保证书。证明：永将机械公司于2012年8月14日保证按照规范进行施工，并对于履行协议做出承诺，如达不到承诺，则自愿退场，并放弃剩余工程款并赔偿新宇硅业公司损失。14、2012年8月15日工程联系单。证明：新宇硅业公司对永将公司施工进行检查，质量不符合规范，要求永将机械公司整改。15、停工退场通知。证明：2012年8月19日，永将机械公司未按其复工保证书及新宇硅业公司的要求进行整改，因此新宇硅业公司要求其停工退场。16、通知。证明：永将机械公司于2012年8月13日前已经实际退场的事实。根据双方当事人的诉辩，双方争执的焦点为：原告要求被告支付加工承揽报酬73万元的事实及依据。经审理查明：2012年4月26日，新宇硅业公司与永将机械公司签订《18900KVA工业硅炉制作、安装及调试工程项目合同书》，合同约定：新宇硅业公司将其公司2台18900K**工业硅炉机械设备及电炉配料系统的制作，安装及调试工程承包给永将机械公司，工程采用包工不包主材料，其费用为每台70万元，2台合计140万元；乙方（永将机械公司）“遵守甲方的各项规章制度，服从甲方（新宇硅业公司）管理人员的工作要求，对于加工制作过程中需要调整或者修改的问题，以甲方的要求为准”。永将机械公司“派遣技术过硬的施工人员进场作业，其中焊工8人，钳工6人，管工4人，起重工2人，共20人／台炉，并须持证上岗”；乙方在制作安装调试期间，不按合同施工或者不听从甲方指挥，甲方有权决定乙方停工或者清退乙方，……”。合同签订后，永将机械公司派人进场施工，在施工过程中，因永将机械公司未按照合同约定施工，新宇硅业公司多次以工程联系单形式要求永将机械公司整改，2012年8月14日永将机械公司以复工保证书形式承诺如果还达不到要求，自愿退场，放弃剩余工程款，并赔偿甲方损失，2012年8月19日新宇硅业公司通知永将机械公司滞留工作人员于31日前离场。新宇硅业公司在永将机械公司施工期间共付款253700元。上述事实，有双方当事人提交的上述证据、当事人陈述意见在案佐证。本院认为，承揽合同是承揽人与定作人双方签订的，由承揽人按照定作人的要求完成一定的工作，并将工作成果交付给定作人，定作人支付报酬给承揽人的合同。本案中永将机械公司作为承揽人与定作人新宇硅业公司签订的加工承揽合同，系双方真实意思的表示，且不违反法律、法规的强制性规定，属有效合同。在合同的履行过程中，合同目的无法实现，双方以实际行动表明，双方已愿意解除合同。现永将机械公司仅对报酬提起诉讼，且在本案审理过程中永将机械公司申请要求对其完成的工程量及价款进行司法鉴定，在鉴定过程中，由于新宇公司不配合鉴定活动，导致鉴定终结。依据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干意见》第七十五条规定：“有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供，如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人，可以推定该主张成立”。新宇硅业公司占有永将机械公司加工的工业硅炉无正当理由拒不提供原物进行司法鉴定，鉴定的结果不利于新宇硅业公司，推定永将机械公司的请求成立。故，永将机械公司主张加工承揽报酬和73万元中726300元（140万元ｘ70％—已付253700元）应予支持。依据《中华人民共和国合同法》第二百五十一条、最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干意见》第七十五条之规定，判决如下：一、被告民和新宇硅业有限公司于判决生效后十日内给付原告江油市永将机械安装有限公司加工承揽报酬726300元。二、驳回原告江油市永将机械安装有限公司的其他诉讼请求。如果民和新宇硅业有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费11370元，由被告民和新宇硅业有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于青海省高级人民法院。审 判 长  祁生奎审 判 员  贾 新代理审判员  刘 静二〇一四年十二月四日书 记 员  白 莉