长春市南关区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）南民初字第924号
原告：吉林省万胜勘察设计有限公司，住所长春市朝阳区同志街12号。
法定代表人：徐文俭，经理。
委托代理人：周天宝。
被告：绿地集团长春绿洋置业有限公司，住所长春市南关区南环路1655号。
法定代表人：樊华，经理。
委托代理人：张军勇、邓秀荣，�林大华铭仁律师事务所律师。
原告吉林省万胜勘察设计有限公司与被告绿地集团长春绿洋置业有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，原告吉林省万胜勘察设计有限公司的法定代表人徐文俭及委托代理人周天宝、被告绿地集团长春绿洋置业有限公司的委托代理人张军勇、邓秀荣到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称：2010年，被告开发建设位于长春市南环城路1088号的新里中央公馆。原告与被告签订《新里.中央公馆A区东块及C区C15-2基坑降水工程施工合同》，合同约定，原告为被告负责工程场地内施工降水工作，其中A区成井133眼，降水运行工期为45天。C15-2成井65眼，降水运行工期为60天。成井费90元/每米。降水台班费27元/昼夜，合同价�为432855元。由于被告原因建筑工程没有按期施工完毕，导致降水施工无法停止，延长了降水运行周期。在具体施工前，因A区上面是池塘，被告要求原告为其抽水，花去27个台班。2011年5月，C区另外一个基坑临时决定降水，为此被告要求原告增加71+2眼井降水。由于工期跨越年度，降水设备在冬天需要保暖维护。其中，A区东块在2010年有133眼井在冬季运行降水，为了保证降水设备正常运转，原告花去大量保暖维护费用。在施工过程中，被告增加了合同外经济签证的工程，工程款约为32115元。直至2011年8月份，新里中央公馆的工程才施工完毕，降水随之完毕。2010年10月29日，被告方组织人员对降水工程进行了验收，最后由施工方、总承包方、监理方、建设单位在验收单上签字。现被告已经支付工程款429000元，但尾款未支付。同时，被告亦未支付超过降水期限的工程款和�外增加工程的工程款。为此，原告诉至法院，请求法院依法判令：1、被告向原告支付合同约定的降水时间内的剩余工程款3855元；2、被告向原告支付超出合同约定的降水时间的工程款（以评估鉴定为准）；3、被告支付增加工程量（71+2眼井的成井费及降水台班费）的工程款（以评估鉴定为准）；4、被告支付合同外经济签证的施工款32115元；5、被告向原告支付冬季保温费（以评估鉴定为准）；6、被告向原告支付上述款项的逾期利息（按中国人民银行同期同类逾期贷款利息支付）；7、案件受理费及鉴定费由被告负担。
被告辩称：原告诉讼请求没有事实和法律依据，请求驳回。余下工程款没有结算，不具备给付条件，诉讼请求3、4、5是否发生没有证据支持，请求驳回。违约金不予承担。
经过庭�质证认证，可以认定如下事实：2010年9月，原被告双方签订《新里.中央公馆A区东块及C区C15-2基坑降水工程施工合同》，合同约定：工程名称为新里中央公馆A区东块及C区C15-2号基坑降水工程。承包方式为：包工包料（同时由原告办理长春市水资源管理办公室相关手续及市政排水手续）。协议工期：1、打井工期：降水井施工自本协议书签订完成及水资源办公室允许后，被告通知日算起，有效工期5天，如遇到不可抗力因素及被告原因或由地下隐蔽工程等原因工期顺延。2、A区东块降水运行工期为45天；C15-2降水运行工期为60天。工程价款：本合同为固定单价合同，合同暂定总价为432855元。其中A区东块降水井共计133眼，井深约8米；C区C15-2降水井共计65眼，井深约12米；成井费90元/米；降水台班费27元/昼夜（包含电费）；水资源费固定价格为50000元，原告负责办理相关手续。付款方式：1、原告在合同签订并办理相关手续后原告将水资源费一次性支付原告；2、降水井点施工完毕后，开始降水前，由被告付给原告合同总价的30%；3、原告降水施工完，付至合同总价（不含水资源费）的70%；4、余下工程款待降水工程结束并结算后付清。
合同同时约定：如遇被告设计图纸等变更造成降水深度增加（不在被告已审核的施工方案降水深度范围以内）等情况而发生的降水费用，双方另议。
新里.中央公馆A区东块基坑降水工程，自2011年9月9日起至2011年10月11日止，共计133眼降水井进行降水，井深8米。
新里.中央公馆C区C15-2基坑降水工程，自2011年3月13日至2011年5月22日，共计65眼降水井进行降水，井深12米。
新里.中央公馆C区C15-2基坑降水工程，自2011年5月18日起至2011年8月23日止，增加71眼降水井进行降水。
新里.中央公馆C区C15-2基坑降水工程，自2011年6月6日起至2011年8月23日，增加2眼降水井进行降水。
2010年11月23日，工程经济签证单，原告申请被告承担A区挖掘机总费用为20990元，被告单位审定值为18900元。2012年6月12日，工程经济签证单，原告申请C区挖掘机总费用12425元，被告单位项目部签署“情况属实，请合约部审核费用”。
2011年10月29日，上海绿地集团长春绿洋置业有限公司新里.中央公馆项目部向被告单位合约部出具《工程结算通知单》，内容为：“本部经办的以下工程项目，已经竣工验收，完全符合办理结算条件，请合�部安排办理工程竣工结算。……实际竣工日期：A区（133眼井基坑）2010.9.9-2011.10.11（这期间2011.9.19停止22眼，2011.9.25停止25眼，2011.9.28停止45眼，2011.10.11剩余41眼井全部停止）。C区C15-2（65眼井基坑）2013.3.13-2011.5.22C区15-2（71+2眼基坑）2011.5.18-2011.8.23，工程质量合格……”。
2014年5月2日，原告通过顺风快递向被告邮寄《催促结算函》，内容为：涉案工程已经施工完毕。被告对工程已经验收合格，原告已经在2011年年末和2013年11月份向被告递交了结算的各种手续，但被告迟迟不予结算，已经严重影响了原告公司的经营状况。为此，原告恳请被告在七日内对以上工程进行结算，支付剩余工程款。
2014年7月10日，原告申请鉴定，内容为：1、请求对超出合同约定的降水时间所完成的工程量所需的降水费用进行评估；2、请求对合同外增加的降水工程量所需费用进行评估；3、请求对降水设施进行冬季维护所增加的人工费、增加的电费、保温所需的材料费用及运输费用进行评估。2016年1月25日，吉林诚信工程建设咨询有限公司出具《关于吉林省万胜勘察设计有限公司与绿地集团绿洋置业有限公司新里.中央公馆A、C区降水建设工程施工合同纠纷一案的造价鉴定报告书》，鉴定结果为：对超出合同约定的降水时间所完成的工程量所需的降水费为4832421元。鉴定费34754元。
另查：2012年5月20日，上海绿地集团长春绿洋置业有限公司经工商部门批准更名为绿地集团长春绿洋置业有限公司。
再查：2010年7月23日，被告汇入原告账户62963元，汇款用途�勘察费。原告在庭审中不认可该笔汇款与本案涉案的A区东块及C区C15-2号工程款。其认为该笔款项系新里.中央公馆项目深水井工程项目。原告提交了2009年9月19日原被告双方签订的《新里中央公馆项目深水井工程施工合同》，该合同约定价款为20万元，工程期限为2009年9月14日起至2009年9月29日止。
2011年1月30日，被告汇入原告账户179000元，汇款用途为工程款。2012年8月24日，被告汇入原告账户300000元，汇款用途为工程款。
庭审中，被告放弃了关于支付冬季保温费的诉讼请求。
本院认为：关于工程是否结算一节，2011年10月29日，上海绿地集团长春绿洋置业有限公司新里中央公馆项目向被告单位合约部出具了《工程结算通知单》，该通知单系其单位内部关于结算的依据�通知单记载，涉案工程已经竣工验收，完全符合结算条件，项目部请求合约部对涉案工程办理工程竣工结算。但截至起诉前，被告一直未与原告进行结算。涉案工程应视为已经结算完毕。
关于合同外施工项目结算依据一节，原被告双方争议的焦点是按照合同约定价格结算还是按照市场定额结算。关于结算价格依据问题，双方在合同约定了降水施工合同的工程价款为固定单价合同，合同价款为暂定总价。尽管原告施工过程中存在超期降水及增加降水井数量，但双方就同一工地同一降水工程均未另行签订补充协议，而原告继续实施降水的行为，应视为双方对原告降水施工合同的认可，因此，原被告双方应按照降水施工合同约定的单价进行结算。
关于已付工程款数额问题。被告主张其已经实际支付�原告工程款数额为541963元，但原告对此不予认可，原告认可的费用为479000元。那么，从庭审查明的事实看，本案涉案工程实际的施工日期为2010年9月9日，而被告汇入原告账户的62963元的时间节点为2010年7月23日，该时间点上原被告双方并未签订涉案工程的施工合同，因此，被告主张该笔款项系给付原告涉案工程款项不符合常理。故被告给付原告的数额应认定为479000元。
关于水资源费50000元是否包含在合同暂定总价款一节，双方在合同中关于工程价款中约定了合同暂定总价为432855元，那么通过计算可以得出结论。计算公式为：A区东块降水井133眼*井深8米*成井费90元/米+133眼*27元/昼夜*45天+C区C15-2降水井65眼*井深12米*成井费90元/米+65眼*27元/昼夜*60天=432855元。因此，水资源费50000元不包含在合同暂定总价款中。
关于被告是否应支付合同外经济签证的施工款问题，原告提供两份经济签证单，该签证单均由被告单位工作人员签字，因此，该笔费用，被告应予支付。
综上，原被告双方签订的《新里.中央公馆A区东块及C区C-15-2基坑降水工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示属有效合同。现原告就涉案工程已施工完毕，因此，被告应给付原告工程款。同时，被告应承担逾期给付上述款项的利息。据此，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第一百零七条、第二百七十二条、第二百七十九之规定，判决如下：
一、被告绿地集团长春绿洋置业有限公司于本判决生效后立即给付原告吉林省万胜勘察设计有限公司工程款人民币1546100元（工程款计算方式为：合同内工程款3855元+合同外工程款（133眼降水井*330天+111眼*6天+86眼*3天+41眼*13天+65眼*10天+71眼*97天+2眼*78天）*27元/昼夜+合同外成井费73眼*井深12米*90元/米+合同签证工程款31325元）及利息（利息自2011年10月30日起至给付之日止，按中国人民银行同期同类贷款利率计算）。
二、驳回原告其他诉讼请求。
案件受理费45747，由原告负担31132元、被告负担14615元，鉴定费34754元，由原告负担。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提�副本，上诉于吉林省长春市中级人民法院。
审 判 长 王 复
代理审判员 曲 刚
人民陪审员 孙晓晶
二〇一六年六月十二日
书 记 员 丁文怡
注：本判决生效后申请执行期限为两年。