福建省莆田市荔城区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）闽0304民初4200号
原告：陈林锋，男，1977年1月12日出生，汉族，居民，住所福建省莆田市荔城区。
原告暨原告陈林锋的委托诉讼代理人：唐慧鸿，女，1978年11月13日出生，汉族，居民，住所福建省莆田市荔城区。
被告：莆田市建德房地产开发有限公司，住所地福建省莆田市荔城区镇海街道文献东路1069号。统一社会信用代码91350300717331712X。
法定代表人：朱建荣，董事长。
委托诉讼代理人：黄建章，福建凌龙律师事务所执业律师。
原告陈林锋、唐慧鸿与被告莆田市建德房地产开发有限公司（以下简称建德公司）因商品房预售合同纠纷一案，本院于2017年9月18日立案后，依法适用简易程序于2017年11月1日公开开庭进行了审理。原告暨原告陈林锋的委托诉讼代理人唐慧鸿，被告建德公司的委托诉讼代理人黄建章到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
陈林锋、唐慧鸿向本院提出诉讼请求：1.莆田市建德房地产开发有限公司向陈林锋、唐慧鸿支付逾期交房违约金（以购房款1190946元为基数，按日万分之五，自2017年1月1日起计至实际交付房屋之日止），暂计至2017年9月18日为154822.97元；2.由莆田市建德房地产开发有限公司承担本案的诉讼费用。事实与理由：2014年2月10日，陈林锋、唐慧鸿与建德公司签订《商品房买卖合同》（合同编号：xxx),约定陈林锋、唐慧鸿向建德公司购买位于荔城区镇海居委会“xxx三期”xx区x区x幢xx号房，建筑面积118.31平方米，合同单价10066.32元每平方米，总价款1190946元。合同签订后，陈林锋、唐慧鸿依约付清全部购房款1190946元，履行了付款义务。而建德公司至起诉之日仍未向陈林锋、唐慧鸿交付房屋，已构成违约，应按合同第十二条约定承担违约责任，即自2017年1月1日起至实际交付之日止按日向陈林锋、唐慧鸿支付已付购房款1190946元的万分之伍计算的逾期交房违约金。
建德公司辩称，1.陈林锋、唐慧鸿要求支付逾期交房违约金没有事实依据。建德公司在建设施工期间因下雨及台风天气，造成无法施工，构成不可抗力。莆田市气象局的天气证明书证实下雨天数为565天，且其中部分是大雨、暴雨、特大暴雨，另外台风天气为60天。故并非建德公司故意违约，应扣除不可抗力导致的无法施工的天数。2.即使构成违约，陈林锋、唐慧鸿请求的违约金过高，请求法院将合同约定的按已付款的日万分之伍的违约金调整为按已付款的日十万分之一。根据合同法相关规定，陈林锋、唐慧鸿的实际损失应参照讼争房屋租金市场价来认定，即按讼争房屋租金市场价1000元。结合本案实际情况，涉案房屋尚未竣工、无法交付，且交付时间仍然无法确定；若按照当事人约定的日万分之伍计算违约金，违约金将达每月数万元，并且支付金额至房屋交付为止，远远超过因逾期交房给购房者造成的租金实际损失等具体情况。再者，违约金实质是以补偿性质为原则，以实际损失为基础，在本案中陈林锋、唐慧鸿并没有实际的损失。
陈林锋、唐慧鸿、建德公司围绕诉讼请求依法提交了如下证据：《商品房买卖合同》1份、《莆田市商品房买卖合同备案表》1份、印花税票销售凭证1份、销售不动产统一发票(自开）2份、福建增值税普通发票1份；气象证明1份、气象资料1份。上述证据来源合法，内容真实，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：（2015）莆民终字第2065号民事判决书复印件1份、（2017）闽民申340号民事裁定书复印件1份，因该证据均与本案无直接关联性，故本院不予认定。
根据陈林锋、唐慧鸿、建德公司陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：
建德公司以出让方式取得位于莆田市荔城区海办镇海居委会的地块的土地使用权，国有土地使用权证号为莆国用(2007)第C36474号、莆国用（2007）第C36475号。经批准，建德公司在该地块上建设商品房，名称为“护城河三期”商住区xx区，建设工程规划许可证号为建字第350300201308003号荔，施工许可证号为FJSGXK-0594-LC-2013-00004、JSGXK-0594-LC-2013-00006。该商品房的预售许可证号为（2014）莆房许字第14号。2014年2月10日，建德公司与陈林锋、唐慧鸿签订《商品房买卖合同》（合同编号为xxx）,约定陈林锋、唐慧鸿以总价款1190946元向建德公司购买“xx三期”商住区xx区第x幢x层xx号商品房一套（建筑面积为118.31㎡）。该合同第六条关于付款方式及期限约定：2014年2月10日前支付首付款360946元，余款830000元办理公积金组合按揭。该合同第八条关于交付条件与期限约定：建德公司应当在2016年12月31日前将符合合同约定条件的商品房交付陈林锋、唐慧鸿使用……但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，建德公司可据实予以延期：1.遭遇不可抗力，且建德公司在发生之日起30日内书面告知陈林锋、唐慧鸿的……。该合同第九条关于出卖人逾期交房的违约责任约定：除本合同第八条规定的特殊情况外，建德公司如未按本合同规定的期限将该商品房交付陈林锋、唐慧鸿使用……逾期超过90日后，陈林锋、唐慧鸿有权解除合同……陈林锋、唐慧鸿要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，建德公司按日向陈林锋、唐慧鸿支付已付款万分之伍的违约金。签订该合同后，建德公司分别于2014年3月7日、2015年8月6日、2016年12月23日向陈林锋、唐慧鸿出具金额分别为360946元、280000元、550000元的购房款发票各一份。该房屋已办理预购商品房预告登记、预购商品房抵押权预告登记。因建德公司至今未将房屋交付给陈林锋、唐慧鸿，致讼。
本院认为，陈林锋、唐慧鸿与建德公司签订的《商品房买卖合同》，双方意思表示真实，且不违反法律、行政法规的强制性规定，是合法有效的，双方均应按照合同的约定全面履行自己的义务。陈林锋、唐慧鸿已支付了全部购房款，而建德公司逾期交付房屋，已构成违约，应承担相应的违约责任。建德公司辩称，建设施工期间因下雨及台风天气造成无法施工而构成不可抗力，但其提供的证据无法证实此类天气构成不可抗力，且其在庭审中自认在此情形下均未向陈林锋、唐慧鸿书面通知，故其抗辩理由与合同约定的延期交房条件不相符，本院不予采纳。《商品房买卖合同》约定按已付购房款的日万分之五计算的逾期交房违约金过分高于因违约造成的实际损失，根据合同法规定的诚实信用原则、公平原则，结合违约金“以补偿性为主、以惩罚性为辅”的性质，故本院根据建德公司的申请酌情将该项违约金的标准调整为按已付购房款的日万分之一计算，违约金的最高限额为合同标的额（购房款总额）的30%，即1190946元×30%=357283.8元。建德公司应自最后交付期限2016年12月31日的第二天，即2017年1月1日起至实际交付房屋之日止按已付购房款1190946元的日万分之一向陈林锋、唐慧鸿支付违约金。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百三十五、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国合同法>若干问题的解释（二）》第二十九条规定，判决如下：
一、莆田市建德房地产开发有限公司应在本判决生效之日起三十日内以1190946元为基数自2017年1月1日起按日0.01%向陈林锋、唐慧鸿支付逾期交付“护城河三期”商住区xx区第xx幢xx层xx号房的违约金至实际交付房屋之日止，违约金最高限额为357283.8元；
二、驳回陈林锋、唐慧鸿的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费3396元，减半收取计1698元，由莆田市建德房地产开发有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省莆田市中级人民法院。
审判员 何志强
二〇一七年十二月十二日
书记员 林 锐
附相关法律条文
《中华人民共和国合同法》第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。
法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
第一百三十五条出卖人应当履行向买受人交付标的物或者交付提取标的物的单证，并转移标的物所有权的义务。
《最高人民法院关于适用<中华人民共和国合同法>若干问题的解释（二）》第二十九条当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。
当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。
《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
申请执行提示：
《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。