宁夏回族自治区银川市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）宁01民终362号
上诉人（原审原告）:宁夏康奥建设有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区进宁北街梅园公寓901室。
法定代表人:李秀英，该公司总经理。
委托诉讼代理人:韩保生，宁夏宁竟达律师事务所律师。
委托诉讼代理人刘银成，男，1963年5月27日出生，汉族，该公司员工，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。
被上诉人（原审被告）:银川鲁祥欣机械销售有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区昆仑建材市场10-19号。
法定代表人:王英武，该公司董事长。
委托诉讼代理人:闫建龙，宁夏平瑞律师事务所律师。
上诉人宁夏康奥建设有限公司（以下简称康奥公司）与被上诉人银川鲁祥欣机械销售有限公司（以下简称鲁祥欣公司）建筑设备租赁合同纠纷一案，不服宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院作出的（2014）兴民初字第3885号民事判决，上诉于本院，本院于2016年10月7日立案后，依法组成合议庭，于2017年7月26日公开开庭审理。上诉人康奥公司的委托诉讼代理人韩保生、刘银成，被上诉人鲁祥公司的委托诉讼代理人闫建龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
上诉人康奥公司上诉请求：1、撤销银川市兴庆区法院（2014）兴民初字第3885号民事判决；2、改判由被上诉人向上诉人支付不能按约定提供地泵，导致无法正常使用地泵而造成的损失费用21440元整（外购商砼9000元，多支付人工工资9500元，浪费材料费1440元，更换地泵吊车费600元）；3、所有诉讼费用由被上诉人承担。事实与理由：2012年4月7日，上诉人因施工进度需要与被上诉人签订《机械租赁合同》。合同约定上诉人租赁被上诉人输送泵一台（带司机一名）；租期暂定三个月；月租金1.8万元，泵机每月必须达到27天，否则结算时按实际扣除租赁费，被上诉人必须提供性能完好泵机，满足上诉人施工需要。合同生效后，被上诉人给上诉人提供的泵机自4月9日至5月11日一直处于调试状态，致使上诉人正常施工严重受阻，从而迫使上诉人外购商品砼满足施工进度需要。因此，给上诉人直接造成巨大经济损失。被上诉人于当年5月11日晚才为上诉人更换了可以正常作业的泵机。根据合同约定，这33天租赁费应该扣除且已经被银川市中级人民法院（2016）宁01民终13号判决认定，而且根据《机械租赁合同》约定，被上诉人必须提供性能完好，满足上诉人施工需要，对进场机械型号、规格、数量和技术性进行检查、验收，如发现与合同中规定不符，上诉人有权要求退场，一切损失由被上诉人承担。所以在仅仅三个月租赁合同期限内，几乎一半时间被上诉人租赁泵机不能正常运转，从而造成上诉人被迫使用外购商品砼，多支付人工工资、浪费材料费和更换地泵雇佣吊车等损失。综上，请求支持上诉人的上诉请求。
被上诉人鲁祥公司认为原审判决正确，应驳回上诉，维持原判。
上诉人康奥公司向一审法院起诉请求：1、确认原、被告签订的《机械租赁合同》有效；2、确认租赁物的有效租赁期间为2012年5月12日至2012年8月13日；3、判令被告赔偿原告经济损失21440元（其中外购商品砼损失费9900元、人工工资9500元、浪费材料费1440元、吊车费600元）；4、本案诉讼费由被告承担。
原审法院认定事实：2012年4月8日，原、被告签订一份《机械租赁合同》，双方约定：原告承租被告的一台砼输送泵，月租金18000元，机械进入工地调试运行正常后开始起算租赁时间。合同还对付款方式、租赁物维修保养、解决纠纷的方式等内容进行了约定。2012年4月9日，被告将砼输送泵运至原告的工地。2012年8月18日，原告通知被告租赁物于2012年8月14日停止使用。后双方因租赁费产生纠纷，鲁祥公司于2014年5月23日向本院提起诉讼，要求康奥公司支付自2012年4月10日至2012年8月13日期间的租金35800元（租赁总额73800元，扣除押金20000元和已付租金18000元）及违约金。该案经本院审理后于2014年8月20日作出（2014）兴民初字第2998号民事判决书，认定原、被告签订的《机械租赁合同》属有效合同，鲁祥公司按照约定给康奥建设公司提供了租赁设备，康奥公司应当按照合同约定支付租赁期间的费用。对于康奥公司称自2012年4月9日至5月12日期间鲁祥公司提供的设备未正常运转，不应支付此期间租赁费的抗辩理由，因康奥公司所提供的单方制作的施工日志等证据均不能证明鲁祥公司提供的设备存在问题，故其抗辩理由不能成立。综上判决康奥公司向鲁祥公司支付租金35800元及违约金4117元。康奥公司不服该判决，上诉于银川市中级人民法院。银川市中级人民法院审理后，于2014年11月6日作出（2014）银民终字第1108号民事裁定书，裁定撤销原判，发回重审。原审法院另行组成合议庭审理后于2015年7月30日作出（2015）兴民初字第420号民事判决书，认定康奥公司提供的施工日志等证据不能证明租赁物自2012年4月9日至2012年5月12日期间不能正常运转，故判决康奥公司向鲁祥公司支付租赁费35800元及违约金5353.03元。康奥公司不服该判决，上诉于银川市中级人民法院。银川市中级人民法院审理后于2016年7月25日作出（2016）宁01民终13号民事判决书，认定原、被告签订的《机械租赁合同》属有效合同，鲁祥公司未提供证据证实机械进入工地调试运行正常的时间及设备维修正常，故确认涉案机械至2012年5月12日才调试运行正常，康奥公司应向鲁祥公司支付自2012年5月13日至2012年8月13日期间的租金。综上，判决撤销本院（2015）兴民初字第420号民事判决，改判康奥公司向鲁祥公司支付租赁费16000元及违约金2392元。上述案件在审理期间，原告认为因被告提供的租赁物自运送至施工现场后一直处于调试状态，严重影响了原告的施工进度，迫使原告外购商品砼，给原告造成经济损失，故而诉至本院，请求判如所请。
原审法院认为，原、被告签订的《机械租赁合同》的效力及租赁期间已由生效法律文书予以认定，故本案不再确认。对原告诉请的经济损失，虽然被告提供的租赁物自2012年4月9日运送施工现场至2012年5月12日期间处于调试状态，但该期间已由生效法律文书确定为非租赁期，被告未收取原告该期间的租赁费，而砼输送泵属于运送混凝土的设备之一，并非唯一输送方式，与原告外购混凝土及以其他方式运送混凝土所支出的相关费用无必然联系，故原告的该项诉请不予支持。综上所述，原告请求确认《机械租赁合同》的效力及租赁期间已由生效法律文书予以认定，故本案不再确认。原告要求被告赔偿经济损失的诉请，无事实和法律依据，不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百一十二条规定，判决：驳回原告宁夏康奥建设有限公司要求被告银川鲁祥欣机械销售有限公司赔偿经济损失21440元的诉讼请求。案件受理费536元，由原告宁夏康奥建设有限公司负担。
二审审理中，双方并未提交新证据，上诉人补充了其主张损失的计算依据材料。
二审查明，双方《租赁合同》第三条约定：”每月必须达到完好27天，否则在结算时按实际标准扣除租费......”，第四条：付款方式：承租方向出租方支付押金贰万元，机械进入工地调试正常后开始算起租赁时间，每使一个月必须付清一个月的租赁费，合同第五条双方责任1、承租方对出租方进场的机械型号、规格、数量和技术性能进行检查，验收，如发现与合同中规定不符，承租方有权要求出租方退场，一切损失由出租方承担。第五条3、出租方必须提供性能完好、安全装置齐全有效的设备，并配备1名操作司机，满足承租方施工需要。第六条约定：”设备的安装、使用：租赁设备应在出租方派专业的操作技术员指导下使用，承租方负责平整场地，并负责在施工过程中管道的铺设、拆、卸、清洗，同时在操作技术员的指导下及时排堵，避免甭管损坏，以确保设备的正常运行”
合同生效后，上诉人于2012年4月9日按合同约定支付了合同押金2万元，支付被上诉人代购的水泥输送泵（6米长）两台价格8500元、分料机一台价格2800元。被上诉人提供的砼地泵及配套使用的输送砼钢管（钢管直径125mm*钢管长3000mm*钢管壁厚4.75mm）于2012年4月9日运到中卫施工现场，因代购的机械设备未到货，无法组装。2012年4月26日被上诉人将代购的机械设备送到施工现场进行机械设备组装，2012年4月27日将设备组装完毕。2012年4月29日上诉人第一次使用租来的砼地泵浇筑砼，地泵出现故障，导致输送管道发生堵管，所有设备暂停工作。上诉人为了清理输送管道中的商砼，安排人手将管道清理，既产生了窝工费用，又浪费了部分商砼。因租赁的地泵无法使用，上诉人为了保证工程进度2012年5月1日购买宁夏中卫市明通砼业有限公司的商砼，并使用该公司搅拌泵车送砼，共计供应60M3。2012年5月11日被上诉人更换的砼地泵运抵工地，上诉人于2012年5月12日租赁吊车更换地泵。
二审查明的其他事实与原审法院查明的一致，本院予以确认。
本院认为，另案判决确定的上诉人向被上诉人支付租金的时间为2012年5月13日至2012年8月13日，是依据合同第三条约定：”每月必须达到完好27天，否则在结算时按实际标准扣除租费......”，在每月未达到27天时，按实际标准扣除租费确定的租赁期间为2012年5月13日至2012年8月13日。
双方认可2012年4月27日在工地现场将设备组装完毕，设备于2012年4月29日投入使用，按照合同第四条：”......机械进入工地调试正常后开始算起租赁时间”，按照合同约定的设备租赁时间起始于调试正常后投入使用的2012年4月29日。投入使用后，设备停摆，对此造成的损失被上诉人应赔偿上诉人。
上诉人主张另购宁夏中卫市明通砼业有限公司商砼60m3的损失计算依据有宁夏回族自治区住房和城乡建设厅发布的《2013宁夏回族自治区建设工程造价计价依据》、《宁夏回族自治区混凝土、砂浆配合比及施工机械台班定额》、宁夏回族自治区住房和城乡建设厅宁建（科）【2012】33号《关于发布全区各市县2012年5至6月份建筑安装工程材料预算价格的通知》，按照该文件标准：自拌混凝土C30基准价223.31元/m3、中卫地区同时期C30商砼价格为365元/m3，上诉人自认自拌混凝土C30的价格为192.01元/m3，未超过定额标准计算。在地泵无法使用时，上诉人外购商砼每立方需要多支付172.99元，上诉人另购商砼60/m3多支出费用10379.4元【60方×（365元/m3－192.01元/m3）】，上诉人仅主张外购商品砼损失费9000元，本院予以支持。
被上诉人地泵正常运行时，上诉人需要在不同的工序岗位派驻工人（上料、塔吊、抹混凝土、提振动棒、管电、带班等），因地泵出现故障，导致需要派人清理输送管道里面的商砼，对上诉人主张存在窝工损失8400元及上诉人派人清理混凝土的人工费1100元，本院予以支持。在输送管中清理的混凝土属于原料损失，上诉人主张材料费1440元，本院予以支持。因地泵重量较重，上诉人使用吊车更换地泵产生的费用600元，也属于合理费用，本院予以支持。
综上，原审判决认定部分事实不清，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项、第一百七十四条、第一百七十五条之规定，判决如下
一、撤销宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院民事判决书（2014）兴民初字第3885号民事判决；
二、被上诉人银川鲁祥欣机械销售有限公司于本判决生效之日起十日内支付上诉人宁夏康奥建设有限公司经济损失20540元（外购商品砼9000元，窝工人工工资9500元，材料损失费1440元，更换地泵吊车费600元）；
一审案件受理费536元，二审案件受理费829元，均由被上诉人银川鲁祥欣机械销售有限公司负担。
本判决为终审判决。
审判长 高卫国
审判员 解 杰
审判员 李玉霞
二〇一七年九月二十七日
书记员 吴恩玲