甘肃省兰州市城关区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）甘0102民初3877号
原告（反诉被告）：甘肃大千世纪装饰工程公司，住所地兰州市城关区。
法定代表人：舒开伦，系该公司总经理。
委托诉讼代理人：候佳音，甘肃策横律师事务所律师。
被告（反诉原告）：兰州市城关区翔宇网络俱乐部，住所地兰州市城关区。
法定代表人：刘自成，系该公司总经理。
委托诉讼代理人：陈富云，甘肃玉榕律师事务所律师。
原告甘肃大千世纪装饰工程公司与被告兰州市城关区翔宇网络俱乐部装饰装修合同纠纷一案，本院于2017年6月9日立案后，兰州市城关区翔宇网络俱乐部提出反诉，本院依法适用简易程序，公开开庭进行了合并审理，原告甘肃大千世纪装饰工程公司的委托诉讼代理人候佳音、被告兰州市城关区翔宇网络俱乐部的法定代表人刘自成及其委托诉讼代理人陈富云到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
原告甘肃大千世纪装饰工程公司向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告支付拖欠原告的装修款60000元及自2016年9月1日起至2017年5月31日的利息损失2700元，共计62700元；2、请求判令被告按照银行同期贷款利率向原告支付从2017年6月1日起至其全部清偿之日止的利息；3、本案诉讼费用由被告承担。事实及理由：2016年3月8日原告与被告签订《工程装修承包合同》，约定由原告采取包工包料的方式承包被告经营的”翔宇网咖”的装修项目，合同总价为30万元，支付方式为：（1）合同签订后第二个工作日内支付6万元，（2）木工进场施工第二个工作日内支付9万元；（3）泥水工进场第二个工作日内支付9万元；（4）漆工进场第二个工作日内支付4.5万元；（5）工程竣工验收合格第三个工作日内支付剩余1.5万元。签订合同时应被告资金紧张原告遂与其达成补充协议，同意被告将最后的二笔款项在其5月1日开业后四个月内付清。合同签订后，原告按合同约定完成了合同项下全部义务，将装修成果交付被告经营使用至今，被告也2016年5月1日正式营业，按照约定被告应于2016年8月31日前向原告付清所有合同款项共计30万元。但被告违反合同约定仅支付24万元，在原告向起下达验收通知单后也不按照合同约定配合原告进行竣工验收，却将原告的装修成果使用至今。尚欠原告装修款6万元经原告多次催要，被告以各种推诿至今不予支付。综上所述，被告上述行为已严重违反合同约定，损害了原告的合法权益，给原告造成了严重的经济损失，故诉至法院。
被告兰州市城关区翔宇网络俱乐部辩称，一、原告诉请与本案事实严重不符。被答辩人在起诉状中诉称：”合同签订后，原告按合同约定完成了合同项下全部义务，将装修成果交付被告使用至今”，”在原告向其下达验收通知单后也不按合同约定配合原告进行竣工验收，却将被告的装修使用至今”的说法与本案事实严重不符。在本案中，答辩人与被答辩人签订合同后，被答辩人将本案工程分包给施工队进行实际施工，被答辩人未派工作人员进行跟进处理，工程实际根本不是被答辩人施工。同时，被答辩人未按照合同约定和双方约定的装修标准进行装修，导致最后装修质量不符合约定，在答辩人提供的证据《装饰工程竣工验收单》可以明确得出，被答辩人工作人员在验收过程中已经明确发现装修工程不符合约定，需要进行修补和重做，实际截止2016年4月28日载明的验收日，本案涉案装修工程实际并未完工，装修质量不符合约定。后经过答辩人数次要求，被答辩人承诺在15日之内完成剩余工程，但实际截止目前尚完工。被答辩人实际并未按照合同约定完成其应履行的义务。二、被答辩人违反合同约定，已经实际构成违约应当承担违约责任。其一，被答辩人违反合同约定，工期严重延误。双方约定施工日期2016年3月10日至2016年4月19日，工期40天。但根据本案事实和证据，被答辩人首次组织验收的时间为2016年4月28日，已经晚于合同约定的工期，且于首次验收时发现很多问题，实际并未完工，截止2016年7月31日被答辩人出具《承诺书》时，被答辩人仍未完成翔宇网咖剩余的装修工程，且在其承诺的15日内亦未完成。截止目前为止，被答辩人也没有进行重做和修补，已经严重违反合同约定的施工期限，应当承担违约责任。其二，被答辩人装修质量不合格，违反合同约定。双方合同5.3条对合同约定：双方按照《装修工程标准》或者本地同行业同等档次平均工程水平进行工程质量验收，但答辩人进行验收时发现其装修质量严重不符合约定的验收标准，甚至说根本没有完成竣工，未达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》的国家标准，依法应当承担继续履行或者修补、重做的违约责任。其三，由于被答辩人违约，导致双方无法进行结算，合同约定的付款条件无法成就。依据双方合同第6.1条关于工程结算的约定，工程竣工后，办理完交接手续，乙方须在2个自然日内向甲方送达《工程结算表》，甲方须在验收合格7个自然日内付清所有款项。但截至目前，答辩人未收到任何形式被答辩人出具的《工程结算表》，双方未进行任何形式的结算。被答辩人未完成全部的工程，且存在延误的情形，导致双方无法进行验收、结算。目前整个工程结算价格是否符合合同约定的价格不得而知，且合同约定的付款条件尚未成就。所以被答辩人对于剩余工款有权不予支付。三、被答辩人应当依法承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失的违约责任。上述可知，被答辩人违反合同约定，工期延误至今未完工，且工程质量严重不符合约定，依据《合同法》第107条的规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失的违约责任。截止目前，被答辩人作为违约方仍然为履行相关法律规定的义务，同时，由于被答辩人导致的工期延误、质量不合格给答辩人造成的经济损失，被答辩人应当依法承担赔偿责任。针对被答辩人诉请的利息损失，由于双方合同中并未进行约定，且至今工程仍未完工，所以其诉请无事实和法律依据，请求人民法院予以驳回。
被告兰州市城关区翔宇网络俱乐部向本院提出反诉诉讼请求：1.请求人民法院依法判令反诉被告继续履行《装修工程承包合同》采取补救措施完成翔宇网咖的剩余装修工程，达到验收标准或者支付反诉原告因继续完成剩余装修工程或者整改所需费用61353元；2.请求人民法院依法判令反诉被告支付反诉原告工期延误造成的延误费27456元（反诉原告每天房租1056元，工期延误13天），营业损失21000元（每天营业收入暂按3000元计算，延误营业期限7天），其他经济损失1110元；3.请求人民法院依法判令反诉被告支付反诉原告因翔宇网咖重新进行装修整改或者修补期间造成的营业损失45000元（每天3000元，暂按15日计算）；4.请求人民法院依法判令反诉被告承担本诉、反诉全部诉讼费用。事实和理由：反诉原、被告双方于2016年3月8日签订《工程装修承包合同》，约定由反诉被告承担反诉原告投资的翔宇网咖装修项目，合同约定承包方式为包工包料，施工日期为2016年3月10日至2016年4月19日，共计40天，工程总额为30万元，并约定了付款方式，工期及工期延期费、工程质量及验收、工程结算、后续服务等内容。在合同签订后，反诉原告依约支付原告各项费用，但反诉被告工期延误，直至2016年5月2日反诉被告向反诉原告交付装修工程时，反诉原告发现反诉被告装修工程实际并未完工，装修工程质量根本不符合双方合同约定和正常水平，无法正常使用，截至目前仍未进行剩余工程，也没有进行验收。经反诉原告与反诉被告数次协商，反诉被告承诺在15日内继续施工或者修补重做，但截止目前仍未进行施工和修补。工期延误实际造成了合同约定的延误费，工程质量不合格给反诉原告造成了经济损失，同时给反诉原告延迟至2016年5月8日才开业，造成了营业损失。现反诉原告为维护自身合法权益。特向贵院提起反诉，望贵院依法查明事实，支持反诉原告的反诉请求，驳回反诉被告的诉讼请求。
原告甘肃大千世纪装饰工程公司针对被告所提出的反诉请求辩称，1.反诉人在工程竣工之后未经过竣工验收擅自使用被反诉人的装修成果，现以工程质量不合格为由要求被反诉人承担责任不符合法律约定，2.在合同约定的质保期届满之前被反诉人多次要求反诉人履行付款义务，反诉人均以经营困难没有能力支付为由拖欠装修款，并没有提出质量问题要求被反诉人要求整改重做，3.反诉人提出的各项费用均不符合双方合同的约定，以及事实，应当予以驳回且所有费用并未实际发生，依法不应得到支持。
本院经审理认定事实如下：2016年3月8日，翔宇网咖（甲方）与甘肃大千世纪装饰工程有限公司（乙方）签订《工程装修承包合同》及《翔宇网咖装修工程报价表》，合同约定由原告对被告的翔宇网咖进行包工包料装修，工程项目内容、承包范围：具体以双方签订的《工程项目计价表》为准，超出部分不在本合同范围之内，施工日期2016年3月10日开始至2016年4月19日止，工期共40天，工程总额300000元，签署本合同当日或者次日，甲方应当向原告乙方一次性支付工程总造价的20%比例支付备料款，乙方于收到设备料款并在商定在七个自然日内备料（工程特殊用料或变更部分物料除外）及施工机械、技术人员准备开工，甲方应在乙方进场前办理完毕进场施工手续；具体付款方式：第一次合同签订第二个工作日内，支付比例20%，支付金额60000元，第二次木工进场施工第二个工作日内，支付比例30%，支付金额90000元，第三次泥水工进场第二个工作日内，支付比例30%，支付金额90000元，第四次漆工进场第二个工作日内，支付比例15%，支付金额45000元，第五次工程竣工验收合格第三个工作日内，支付比例15%，支付金额15000元。因工程项目（内容）变更或增加引起工程预算造价变更，双方应签订《项目变更单》，或者经双方同意的，乙方方可进行施工。因此而增加的费用应在此项目双方认可的3个自然日内一次性支付给乙方，增加项目及相关费用被告也可与现场项目经理协调处理。工程施工期间，如甲方特殊要求乙方比合同工期提前竣工时，应征得乙方同意，乙方提前竣工，甲方须支付因赶工期增加的相应费用（费用额度根据工程具体情况由双方另行协商）。施工过程中，如甲方未按约定付款方式及时付清款项，付款时间延误3各自然日以上的，乙方可暂停施工，如乙方付款延误七个工作日付款的被告有权单方面终止履行该合同，双方办理工程结算手续，已收工程款项，无论工程是否完结，乙方不予退还，乙方已施工工程，甲方未支付工程款的，须按实际工程量支付乙方工程款，乙方因此而造成的看护费、车旅费用损失由甲方承担。非因甲方原因延误，导致工程不能按约进行时，甲方应付的工程款项，可根据实际情况经甲乙双方协商一直后，延期支付。条款中工期顺延条款造成合同工期延误，甲乙双方互不支付工期延误费，工期不顺延条款造成合同工期延误，由乙方原因造成的则每延期一天则按照甲方每天的房屋租金的两倍的标准向甲方支付延误费。合同还约定了其他事项。《翔宇网咖装修工程报价表》中对工程项目、工程量、材料费、人工费、综合单价、工艺材料施工说明进行了约定。
同日，双方又达成了翔宇网咖付款补充协议，称本工程未付款60000元，经甲乙双方友好协商，甲方翔宇网咖开业之日起四个月之内付清，说明甲方定于5月1日正式营业。
后原告出具翔宇网咖工程收款明细表，显示被告于2016年2月23日刷卡支付2000元，2016年3月22日转账支付90000元，2016年3月26日刷卡支付60000元，2016年4月13日转账支付30000元，2016年4月18日刷卡及现金支付50000元，2016年4月25日转账支付10000元，共计向原告付款242000元，未收款项为58000元。
2016年4月28日，原、被告对上述装修工程进行了验收，《装饰工程竣工验收单》上显示施工单位自检意见为：局部墙面颜色修改颜色不同，楼梯间整体墙面修补、局部墙体卫生重做，沟缝边角修补，验收人为涂光贵，被告没有在验收单上签字。
2016年7月31日，原告向被告出具承诺书，称大千世纪装饰公司在十五日内把翔宇网咖未完成的工程做完和维修，在时间段内未完成承诺，翔宇网咖可找另外装修公司完成大千公司未完成的装饰工程，工程费用由大千公司承担。翔宇网咖欠大千实际装饰公司工程尾款陆万元整，八月、九月每月叁万元整分期付清尾款。
另查，被告经营的翔宇网吧铺面系从张元彪处承租，双方于2013年8月19日签订了《房屋租赁合同》，租赁期限为2013年10月1日起至2019年9月30日止，建筑面积为440平方米，每年租金为三十八万元。2017年1月19日、2017年1月28日、2017年2月18日、2017年3月20日、2017年8月疏通下水共计花费1010元。
本院认为，原、被告签订的《工程装修承包合同》系双方的真实意思表示，合法有效，双方应该按照合同约定全面履行自己的义务，原告作为施工方已经完成了合同约定的施工工程，已将装修成果交付被告使用，现被告仅支付了工程款242000元，剩余58000元尚未支付，故对原告要求被告支付剩余装修款60000元，本院支持被告支付装修款58000元，对于原告诉请超出的部分本院不予支持，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定：”当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利息计息”，因上述合同中对利息无约定，故对原告要求被告按照中国人民银行发布的同期同类贷款利息计息，符合法律规定，对原告要求被告支付拖欠原告的装修款60000元及自2016年9月1日起至2017年5月31日的利息损失2700元，应按照58000元×4.35%÷12×9个月=1892元，对于原告计算超出的部分本院不予支持，对于原告要求被告按照银行同期贷款利率向原告支付从2017年6月1日起至其全部清偿之日止的利息的诉讼请求，本院予以支持。
关于兰州市城关区翔宇网络俱乐部反诉请求，因原告向被告出具承诺书，称大千世纪装饰公司在十五日内把翔宇网咖未完成的工程做完和维修，故本院认为该工程确实存在工期延误的情况，根据合同约定”乙方原因造成的则每延期一天则按照甲方每天的房屋租金的两倍的标准向甲方支付延误费”，故对被告要求原告支付因工期延误造成的延误费27456元，按照该房租每天1056元计算13天，故对被告要求原告支付因工期延误造成的延误费27456元，本院予以支持。对于被告要求原告支付因工期延误造成的营业损失及其他经济损失，不符合法律规定，本院不予支持。因被告网吧已经经营使用，且庭审中被告虽陈述该工程存在质量问题，故工程并未验收，但被告未申请对该工程的质量问题进行司法鉴定，故本院对其陈述不予采信，故对被告要求继续履行《装修工程承包合同》采取补救措施完成翔宇网咖的剩余装修工程，达到验收标准或者支付反诉原告因继续完成剩余装修工程或者整改所需费用61353元及原告因翔宇网咖重新进行装修整改或者修补期间造成的营业损失45000元的诉讼请求，本院不予支持。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第二百六十九条之规定，判决如下：
一、被告兰州市城关区翔宇网络俱乐部于本判决生效之日起十日内向原告甘肃大千世纪装饰工程公司支付拖欠的装修款58000元，支付自2016年9月1日起至2017年5月31日的利息损失1892元；被告兰州市城关区翔宇网络俱乐部按照银行同期贷款利率向原告支付从2017年6月1日起至其全部清偿之日止的利息；
二、原告甘肃大千世纪装饰工程公司于本判决生效之日起十日内向被告兰州市城关区翔宇网络俱乐部支付因工期延误造成的延误费27456元；
三、驳回原告甘肃大千世纪装饰工程公司的其他诉讼请求；
四、驳回被告兰州市城关区翔宇网络俱乐部的其他反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费1368元，甘肃大千世纪装饰工程公司负担61元，兰州市城关区翔宇网络俱乐部负担1307元。反诉费1709元，甘肃大千世纪装饰工程公司负担300元，兰州市城关区翔宇网络俱乐部负担1409元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本，上诉于甘肃省兰州市中级人民法院。
代理审判员 黄劲松
二〇一八年一月二日
书 记 员 施璞琰
??
??
??
??
1