沈阳经济技术开发区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）辽0191民初2225号
反诉原告：沈阳赛宁东兴家私有限公司，住所地：沈阳经济技术开发区沈新路262号，组织机构代码：72090925-5。
法定代表人：张雪妍，该公司总经理。
委托诉讼代理人：李伯奎，辽宁开宇律师事务所律师。
委托诉讼代理人：郝梓霖，辽宁开宇律师事务所律师。
反诉被告：辽宁金帝第二建筑工程有限公司，住所地：沈阳市沈河区文萃路56号，组织机构代码：73083915-8。
法定代表人：李明，该公司董事长。
委托诉讼代理人：潘洪伟，该公司工作人员。
委托诉讼代理人：张巍，辽宁盛典律师事务所律师。
反诉原告沈阳赛宁东兴家私有限公司（以下简称赛宁东兴公司）与反诉被告辽宁金帝第二建筑工程有限公司（以下简称金帝二建公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院立案受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理，反诉原告赛宁东兴公司委托诉讼代理人李伯奎、郝梓霖、反诉被告金帝二建公司委托诉讼代理人潘洪伟、张巍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
反诉原告向本院提出诉讼请求：1．请求判令反诉被告开具工程发票；2．请求判令反诉被告交付工程档案资料（按沈阳市城建档案馆入馆档案资料归档要求）；3.请求判令反诉被告支付工程逾期违约金75000元；4.诉讼费用由反诉被告负担。事实与理由：1.反诉被告未给反诉原告开具任何工程发票。反诉原告已实际支付给反诉被告工程款总计13897663元，然而反诉被告未给反诉原告开具任何工程发票。《中华人民共和国发票管理办法》规定，“发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证”，即开具和收取发票是经营活动中行为的一部分，而购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中的行为都是民事行为。所以，开具和收取发票是平等的民事主体之间应当履行的义务和享受的权利，收款的一方不开具发票给付款的一方不仅是违反发票管理法的行为，同时也是侵害对方民事权利的行为，反诉被告应予承担法律责任。双方在签订的《补充协议》第六条第四项也明确规定了反诉被告具有开具发票的合同义务。2.反诉被告未将工程档案等文件交付给反诉原告。反诉被告违反合同约定，未将工程档案等相关文件交付给反诉原告，导致工程始终无法归档，进而给反诉原告造成重大影响。3.反诉被告迟延竣工，应支付逾期完工违约金。反诉原告与反诉被告签订的《建设工程施工合同》中明确约定工程竣工日期为2014年7月20日，然而实际竣工日期为2014年8月4日，迟延竣工15日，依据双方签订的《沈阳赛宁东兴家私1号厂房工程项目总承包施工合同补充协议》第十八条第二款，反诉被告应支付反诉原告逾期完工违约金75000元。
反诉被告金帝二建公司辩称，因反诉原告未全额支付反诉被告工程款，所以反诉被告未开具相应的工程款建安发票，同时未向反诉原告移交工程档案，也因为反诉原告未支付工程款，反诉被告认为未开具工程款发票及未移交工程档案系反诉被告行使合同抗辩权的行为。对于反诉原告提出的逾期完工违约金的诉求，反诉被告认为该诉求无事实依据，因为在双方之间签订的补充协议中第五条第三款明确约定了由于不可抗力、大风、雨天、停水或停电或因甲方原因引起的无法正常施工情况，工期相应顺延。同时该补充协议第15条第一款也对工期相应顺延的事由进行明确约定，之所以工期延后近2周时间，是因为反诉原告在施工过程中对地基工程提出了施工方面变更，综上，反诉被告认为，反诉原告的反诉请求无事实及法律依据，请求法院依法驳回反诉原告的反诉请求。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷予以佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定如下事实：
2014年4月1日，反诉原告与反诉被告签订一份建设工程施工合同，反诉原告将东兴家私1号厂房工程发包给反诉被告金帝二建公司，合同约定工程地点：沈阳市于洪区张士村蜡化路3号，工程内容：施工图纸范围内所有建筑、安装及附属配套工程项目，承包范围：按施工图纸全部内容包工包料；开工日期：2014年4月3日，竣工日期：2014年7月20日，合同工期总日历天数109天。2014年4月2日，反诉原告（甲方）与反诉被告（乙方）签订一份沈阳赛宁东兴家私1号厂房工程项目总承包施工合同补充协议，主要内容为：1、工程名称：东兴家私1号厂房工程，建筑面积：本工程总建筑面积暂定16100.90平方米，四层框架结构，建筑总高度16.85平方米；2、本工程实行包工包料项目承包方式，承包施工图纸范围内的土建、装饰、消防、弱电及配套的水电安装工程。室内各层地面工程达到国家验收标准后，取消地坪漆施工。以及本承包范围内的电梯安装工程的预留预埋。3、合同总工期：109日历天，开工日期：2014年4月3日，竣工日期：2014年7月20日。乙方保证在上述工期内将本合同约定的承包范围内工程全部竣工。（由于不可抗力、大风、雨天、停水停电或因甲方原因引起的无法正常施工情况，工期相应顺延）。4、结算编制依据：根据报价图纸及固定单价，现场施工图纸与报价用电子版图纸不同部分，现场设计变更，图纸会审，签证单，验收记录等项目编制结算。乙方按照结算金额的70%向甲方提供发票，如甲方需要发票，超出70%部分开发票发生的税金及管理费由甲方自行承担。5、工程项目完工通过验收后，乙方按沈阳市建设工程竣工档案归档的要求，在30个工作日内向甲方报送竣工档案资料。乙方编制和整理汇总的竣工资料和竣工图，如未达到归档管理要求，甲方可视情节要求乙方重新编制。6、工期违约责任：因乙方原因若工期每延误一天，乙方赔偿违约金5000元/天。建设工程施工合同及施工合同补充协议签订后，反诉被告按照合同约定进行了施工，并于2014年8月4日竣工，且已竣工验收合格。2014年8月9日，反诉被告将涉案工程移交给反诉原告。但涉案工程尚未进行结算。
本院认为，反诉原告与反诉被告签订的建设工程施工合同及施工合同补充协议系双方当事人真实的意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，应为有效。根据反诉原告赛宁东兴公司与反诉被告金帝二建公司签订的施工合同补充协议“乙方按照结算金额的70%向甲方提供发票，如甲方需要发票，超出70%部分开发票发生的税金及管理费由甲方自行承担”的约定，反诉原告与反诉被告就涉案工程尚未进行结算，无法确定需要提供的发票的金额，反诉原告主张反诉被告开具工程发票的条件未成就，故本院不予支持。
反诉原告与反诉被告在合同中约定了涉案工程完工验收后，反诉被告向反诉原告按沈阳市建设工程竣工档案归档的要求报送竣工档案资料，但反诉被告尚未将按沈阳市建设工程竣工档案归档要求的竣工档案资料交付反诉原告，应予交付。故反诉原告提出的主张反诉被告交付按沈阳市建设工程竣工档案归档要求的工程竣工档案资料的诉讼请求成立，本院予以支持。
关于反诉原告主张的逾期完工违约金的诉求，本院认为，涉案工程约定的竣工日期为2014年7月20日，工程实际竣工日期为2014年8月4日，反诉被告逾期完工14天。但根据双方“因不可抗力、大风、雨天等原因无法正常施工，工期应相应顺延”的合同约定，反诉被告在2014年4月3日至2014年8月4日施工期间，根据天气预报的记载，多云、小雨、阵雨、雷雨、中雨、暴雨等雨天多达39天，反诉被告逾期完工的14天属于可以顺延工期的情况，故反诉原告主张反诉被告给付逾期完工违约金75000元的诉讼请求不成立，本院不予支持。
据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条之规定，判决如下：
一、反诉被告辽宁金帝第二建筑工程有限公司于本判决发生法律效力后三十日内按沈阳市建设工程竣工档案归档的要求向反诉原告沈阳赛宁东兴家私有限公司交付工程竣工档案资料；
二、驳回反诉原告沈阳赛宁东兴家私有限公司的其他诉讼请求。
案件受理费837元，由反诉被告负担437元，由反诉原告负担400元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，预交上诉案件受理费837元，上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。如在上诉期满后七日内未预交上诉案件受理费，按自动撤回上诉处理。
审判长 王荣华
审判员 徐峰阳
审判员 兰艳华
二〇一七年九月二十八日
书记员 李雪薇
本案判决依据的相关法律
《中华人民共和国合同法》
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。