广西壮族自治区横县人民法院
民 事 判 决 书
（2016）桂0127民初1197号
原告：广西华南岩土工程有限公司
法定代表人：梁清潭，该公司总经理。
委托诉讼代理人：覃其凤，广西桢干律师事务所律师。
委托诉讼代理人：郭昊，广西桢干律师事务所律师。
被告：广西茉莉芬芳茶业股份有限公司
法定代表人：胡安禄，该公司总经理。
委托诉讼代理人：向哲，北京大成（南宁）律师事务所律师。
原告广西华南岩土工程有限公司与被告广西茉莉芬芳茶业股份有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年5月3日受理后，依法组成合议庭，于2016年8月9日公开开庭审理了本案。原告广西华南岩土工程有限公司的委托诉讼代理人郭昊，被告广西茉莉芬芳茶业股份有限公司的委托诉讼代理人向哲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告广西华南岩土工程有限公司向本院提出诉讼请求：1.判令解除原告与被告于2015年7月22日签订的《长螺旋桩工程施工合同》及《长螺旋桩工程施工补充协议》；2.判令被告向原告支付工程款110000元（计算方法：1528米×195元/米+汞砼设备费11988元-199948元=110000元）；3.判令被告向原告支付怠工费270000元（计算方法：3000元/天×90天）；4.判令被告承担本案的诉讼费用。事实和理由：2015年7月22日，原告与被告签订《长螺旋桩工程施工合同》及《长螺旋桩工程施工补充协议》。双方在合同中约定：被告将公司的8#、10#、12#、15#、16#厂房长螺旋桩分部分项工程发包给原告施工，按195元/米计算，工程款结算时有被告按实际所钻的桩长（自施工地面算起）乘以包干单价结算给原告……。同时，双方在《长螺旋桩工程施工补充协议》还约定：原告的设备进场正式施工后，若由于被告原因造成施工期间停工超过3天以上的，被告需向原告支付相应的怠工费，费用按3000元每天计算……。原告与被告签订合同后，原告于2015年8月7日开始正式进场施工，至2015年8月27日已完成施工项目85%以上的工程量（经双方实地测量确定实际已完成1528米），工程价款为297960元。但由于被告原因（即施工的土地范围内有一高压电线被告未能移开，场地边上也未能填平，导致施工机械未能就位施工），自2015年8月28日始造成原告停工。停工期间，原告多次催告被告将施工障碍排除，以使得原告继续施工，但被告对原告的催告置之不理。在不得已的情况下，原告只好将施工机械撤离并于2015年11月25日发律师函给被告。自2015年8月28日始至2015年11月25日，因被告的原因已造成原告停工90天，给原告造成极大的经济损失。同时，至今为止被告仅支付过原告工程款199948元。对尚欠的工程款及怠工费，原告多次催讨，但被告均拒绝支付，故请求支持原告的诉讼请求。
被告广西茉莉芬芳茶业股份有限公司辩称，一是本案工程实际由卢如昆挂靠原告名义实施，实际上是借用资质的行为，故《长螺旋桩工程施工合同》及《长螺旋桩工程施工补充协议》为无效合同。二是从本案合同价款来看，原告要求支付工程价款110000元的主张违反了法律规定和合同约定，被告在结算时有权利扣除。本案中，110000元工程款应扣除17%的增值税额52691.16元，被告应支付余款57308.84元。该57308.84元还应扣减7640元的茶叶款，故被告应支付原告现金45051.16元及7640元的茶叶款。而支付工程款的前提是原告应当交还设计图纸、施工图纸、中间验收单等施工资料给被告，在原告未交付施工资料前被告有权拒绝支付任何款项。三是原告于2015年9月11日即向被告提出到其他地方施工而撤离场地，且《长螺旋桩工程施工补充协议》为无效协议，关于怠工费的约定亦为无效，故原告请求被告支付怠工费270000元没有任何依据。同时，270000元已实际上远远超出设备租赁市场价格，在本案高压线迁移本来不属于被告过错的情况下，撤场也是由原告提出，原告请求被告支付怠工费不应得到支持。故请求法院支持被告的抗辩意见。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对当事人有异议的证据，本院认定如下：1.原告提供的《长螺旋桩工程施工合同》及《长螺旋桩工程施工补充协议》符合证据的三性，本院予以采纳；2.原告提供的《现场签证单》，被告虽不认可其真实性，认为建设单位处签名人员均为其工作人员的个人行为，本院认为，关于工作人员签证确认的效力认定问题，双方在施工合同中并没有就进行签证确认的具体人员有明确约定，被告工作人员所作的签名应确认是其职务行为，对被告具有约束力，现被告亦没有提供证据证明原告知道或者应当知道该签证人员没有代理权，反而被告提供的《领（付）款凭证》工作人员的签名与《现场签证单》上人员签名一致，进一步可以证明以上人员为履行其职务行为；3.原告提交的《律师函》，被告亦认可其已收到该函件，故本院确认广西桢干律师事务所覃其凤律师于2015年11月25日就本案的有关问题向被告发出《律师函》的事实；4.原告提交的《广西公安机关110处警现场情况登记表》符合证据的三性，本院予以采纳；5.原告提交的照片，因没有其他证据予以佐证，被告又不予认可，本院对该证据不予采纳；6.被告提供的《监理情况说明》、《工程材料、构配件或设备报审表》、《监理日记》、《施工日记》、《领（付）款凭证》及《收条》均符合证据的三性，本院予以采纳。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2015年7月22日，原告作为乙方与被告作为甲方签订一份《长螺旋桩工程施工合同》，约定：……甲方现将广西茉莉芬芳茶业股份有限公司8#、10#、12#、15#、16#厂房长螺旋桩分部分项工程发包给乙方施工……一、工程概况。工程名称：广西茉莉芬芳茶业股份有限公司厂区地基基础长螺旋桩工程……二、工程承包方式及范围。承包方式：包工不包料。承包范围：长螺旋桩的定位、放线、成钻孔、钢筋笼成形、混凝土灌注、钢筋笼吊装、沉笼等。按图纸完成螺旋桩成形（吊车由乙方自行负责，费用含在乙方承包单价内）。三、合同工期。开工日期：年月日（以正式压桩开始时间为准）。竣工日期：年月日（以压完成形最后一根桩为准）。五、合同价款。金额（人民币大写）：总桩数约180条，平均每条桩长暂按6m计为1080米，暂定总造价为贰拾壹万零陆佰元整（￥210600.00元）。结算时按实际所钻的桩长（自施工地面算起）乘以包干单价结算。其中包干单价：1、Φ/800mm长螺旋桩的定位、放线、钻孔、灌注、钢筋笼焊接、钢筋笼吊装沉笼等工作（吊车由乙方负责）按195元/m计算（其中5元/m以茶业支付）。2、以上单价包含税金。施工期间，施工单位不因材料市场变化及政策性调整因素而变动，如因设计图纸修改引起桩的规格有变化的，综合单价双方协商一致后可做相应的调整。桩工程量按实际完成压桩桩长进行计算结算。六、工程款支付。1、工程进度款的拨付：本合同签订、桩机进场后3日内，甲方将支付工程预付款伍万元拨付给乙方。2、桩基完成工程总量的50%时，甲方累计支付合同暂定总价的40%给乙方，桩基施工完成后，甲方支付至合同暂定累计总价的80%给乙方；余下的20%工程款，待桩基础验收工程量结算完成和桩基础资料完成后7日历天内一次性付结清付清给乙方。七、双方责任。1、甲方责任。（1）负责施工场地的三通一平，提供满足桩机施工条件及施工运输条件。对于施工道路和场地陷机的情况，由甲乙双方协商处理，需要安排机械施工或换图的，由甲方负责。……十一、工程竣工验收与结算。1、结算时间：桩基施工完毕后三天内。2、结算依据：（1）经双方代表签字确认的桩基原始资料、统计表。（2）工程造价为钻桩工程量乘以合同约定的包干单价，再加上机械进退场费。……十二、竣工结算。……2、计算方式：①桩长按实际桩长自施工地面起计算。……十五、其他。双方工地代表：甲方为同志，乙方为卢如昆同志。共同处理施工过程中有关问题。……卢如昆在乙方委托代理人处签名。
后原告与被告签订《长螺旋桩工程施工补充协议》，约定：一、乙方设备进场正式施工后，若由于甲方原因造成施工期间停工超过3天以上的，甲方需向乙方支付相应的怠工费，费用按3000元每天计，在本工程结算款中增加。二、本工程的砼汞设备由乙方来负责，总费以11988元包干。在本工程款中增加。卢如昆在乙方委托代理人处签名。
2015年9月，被告工作人员胡亮、俞成海、厉六军与卢如昆签订《现场签证单》，签证内容：施工单位于2015年8月7日进行该工程的长螺旋基础桩施工，并于2015年8月27日完成工程项目85%以上的工程量，即：完成共计173根基础桩施工，尚余27根基础桩未能施工，施工方于2015年8月28日起开始停工。造成停工的原因是由于需要进行桩基础施工的范围内有一高压电线未能移开，场地边上也未能填平，导致施工机械未能就位施工，只能停工等待建设方解决场地问题，待满足施工条件后施工方再进行未完成基础桩的施工。本次停工完全属于建设方责任，停工天数尚未能确定，届时以现场能满足施工条件并签证为准。以上内容请相关单位的现场负责人予以签证确认。
2015年8月3日、2015年8月25日及2015年10月27日，被告分别支付工程进度款50000元、50000元及100000元给原告，并由卢如昆领取了上述款项，被告的工作人员胡亮、俞成海、厉六军均在《领（付）款凭证》上签名。
广西桢干律师事务所接受卢如昆委托，于2015年11月25日向被告发出《律师函》，如下：……2015年7月22日，卢如昆及其挂靠公司广西华南岩土工程有限公司与贵公司签订《长螺旋桩工程施工合同》（下称合同），合同约定贵公司为甲方，卢如昆及其挂靠公司为乙方……，并函告如下：自本函发出之日起，贵公司应在2015年11月30日前与卢如昆（乙方）解除合同，并向乙方（卢如昆）支付尚欠的工程款11万元及怠工费27万元，共计38万元。
南宁八桂建设监理有限责任公司是广西茉莉芬芳产业科技园建设项目监理方，2016年6月8日，该公司出具《监理情况说明》，说明如下：在上述施工合同履行过程中，由于横县花业局、横县东泰电力公司原因，导致高压线无法及时迁移，广西华南岩土工程有限公司在2015年8月27日完成桩基施工后，于2015年9月5日向广西茉莉芬芳股份有限公司提出将施工机械转移到其他工地施工，并于9月9日至11日拆走全部施工机械设备并退场。在广西华南岩土工程有限公司完成上述施工并撤退期间，8月29日至9月8日，工地大部分时间在下雨，基本上无法施工。另，广西华南岩土工程有限公司至今未向我监理单位上交施工资料。监理日记记载：2015年8月28日晴天，8月29日雨天，8月30日雨天，8月31日雨天，9月1日雨天，9月2日雨天，9月3日雨天，9月4日阴天，9月5日晴天，9月6日晴天，9月7日晴天，9月8日雨天，9月9日阴天，9月10日晴天，9月11日阴天。
后被告将剩余工程交由他人完成，目前本案工程已全部完成。
本院认为，本案的争议焦点为：1.原告与被告签订的《长螺旋桩工程施工合同》及《长螺旋桩工程施工补充协议》是否合法有效；2.若上述两份协议有效，是否应予解除；3.原告请求被告支付工程款110000元应否得到支持；4.原告请求被告支付怠工费270000元应否得到支持。
关于原告与被告签订的《长螺旋桩工程施工合同》及《长螺旋桩工程施工补充协议》是否合法有效的问题，本院认为，《长螺旋桩工程施工合同》及《长螺旋桩工程施工补充协议》为原告与被告双方在平等自愿的基础上签订，内容没有违反法律法规的强制性规定，为合法有效的合同，合同双方应正当履行。被告辩称该合同为实际施工人卢如昆挂靠原告而签订的合同，但本案合同及补充协议承包人为原告，乙方处亦加盖了原告的公章，实际签约的合同双方为原告与被告，卢如昆为本案工程的实际施工人并不影响本案合同的效力，卢如昆挂靠原告，并对本案工程进行实际施工，以原告的名义从事与本案工程相关的活动，其与原告之间的关系是另外的法律关系的问题，现原告起诉至本院符合合同的相对性，故本院对被告的抗辩意见不予采纳。
关于《长螺旋桩工程施工合同》及《长螺旋桩工程施工补充协议》应否解除的问题，原告虽完成173根基础桩施工，尚余27根未完成，但原告已撤场，而余下的工程被告确认已由其他施工人完成，故双方已以自己的行动表明不再履行本案合同，且工程已经完工，合同也没有继续履行的必要，故原告请求解除合同，本院予以支持。
关于原告请求被告支付工程款110000元的问题，双方确认原告已完成的工程量工程款含税价297960元，扣减被告已支付的200000元，被告尚应支付工程款97960元。根据《长螺旋桩工程施工补充协议》“二、本工程的砼汞送设备由乙方来负责，总费以11988元包干。在本工程结算款中增加。”故被告应支付原告工程款及砼汞送设备款共109948计。被告辩称应扣除增值税金额，但根据《长螺旋桩工程施工合同》“以上单价包含税金”，“结算时按实际所钻的桩长（自施工地面算起）乘以包干单价计算”的约定，被告应按约定足额支付工程款给原告，故被告的抗辩意见，本院不予采纳。被告辩称所应支付的工程款应为现金及7640元茶业款，该问题为工程款的实际履行方式问题，不影响应支付工程款金额的判决。关于被告要求原告返还设计图纸、施工图纸、中间验收单等施工资料，属原告应履行的附随义务，如原告不履行，被告可另行主张权利。
关于原告请求被告支付怠工费270000元应否得到支持的问题，根据《长螺旋桩工程施工补充协议》“一、乙方设备进场正式施工后，若由于甲方原因造成施工期间停工超过3天以上的，甲方需向乙方支付相应的怠工费，费用按3000元每天计，在本工程结算款中增加。”的约定，双方签证确认“施工方于2015年8月28日起开始停工”，及南方八桂建设监理有限责任公司作出的原告已于2015年9月11日撤场，故怠工费应从2015年8月28日计算至2015年9月11日，再根据监理日记的记录，减去因雨天无法施工的天数为7天，故怠工费应为21000元（7天×3000元）。被告辩称并非其原因导致停工，而是横县花业局、横县东泰电力公司的原因，但根据《长螺旋桩工程施工合同》“甲方责任……负责施工场地的三通一平，提供满足桩及施工条件及施工运输条件。”约定，被告负责场地三通一平，但被告并没有及时做好与相关部门进行沟通协调迁移高压线的工作，造成原告无法施工的怠工责任应由被告承担，故被告仍应负担怠工费21000元。
依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条、第一百零七条、第一百零九条、第二百八十六条及《中华人民共和国建筑法》第十八条第二款的规定，判决如下：
一、确认原告广西华南岩土工程有限公司与被告广西茉莉芬芳茶业股份有限公司签订的《长螺旋桩工程施工合同》及《长螺旋桩工程施工补充协议》已解除；
二、被告广西茉莉芬芳茶业股份有限公司向原告广西华南岩土工程有限公司支付工程款109948元；
三、被告广西茉莉芬芳茶业股份有限公司向原告广西华南岩土工程有限公司支付怠工费21000元；
四、驳回原告广西华南岩土工程有限公司的其他诉讼请求。
上述债务，义务人应于本判决书生效之日起十日内履行完毕，如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院或被执行财产所在地的基层人民法院申请执行。
案件受理费7000元，由原告广西华南岩土工程有限公司负担4588元，由被告广西茉莉芬芳茶业股份有限公司负担2412元。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于南宁市中级人民法院，同时上诉期届满之日起七日内预交上诉案件受理费（开户名称：南宁市中级人民法院；开户银行：中国农业银行南宁市竹溪支行；账号：20×××28）。逾期不交纳也不提出缓交申请的，则按自动撤回上诉处理。
审 判 长 蒙雨春
代理审判员 蒙之雁
人民陪审员 莫秀金
二〇一六年十一月二十三日
书 记 员 农小玲
附法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；
（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
（五）法律规定的其他情形。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
《中华人民共和国建筑法》
第十八条第二款发包单位应当按照合同的约定，及时拨付工程款项。