新疆维吾尔自治区昭苏县人民法院
民 事 判 决 书
（2016）新4026民初488号
原告（反诉被告）：伊宁市城市建设总公司，住所地伊宁市南环路916号，组织机构代码证：23054037-9。
法定代表人：张士武，系该公司总经理。
委托代理人：罗贤金，系新疆长信合律师事务所律师。
被告（反诉原告）：被告：新疆伊能电力实业（集团）有限公司，住所地新疆伊犁州，统一社会信用代码：×××-4。
法定代表人：辛涛，系该公司总经理。
委托代理人：阿依都斯*阿卡西，系该公司市场部副主任。
委托代理人：刘勇，系新疆边塞律师事务所律师。
原告伊宁市城市建设总公司（以下简称伊宁城建公司）诉新疆伊能电力实业（集团）有限公司（以下简称新疆伊能电力公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年4月25日立案受理后，被告新疆伊能电力公司于当日提出管辖异议，本院依法审查后裁定驳回被告新疆伊能电力公司的管辖异议申请，被告新疆伊能电力公司对裁定不服上诉至新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院，新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院于2016年6月13日以（2016）新40民辖终78号民事裁定书裁定驳回上诉，维持原裁定。新疆伊能电力公司于2016年9月8日提出反诉，本由审判员杨晓强、审判员唐杰及人民陪审员王明宏组成合议庭于2016年11月17日公开开庭进行了审理。原告伊宁城建公司委托代理人罗贤金到庭参加诉讼，被告新疆伊能电力公司委托代理人阿依都斯*阿卡西、刘勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告伊宁城建公司诉称：2010年8月17日，原、被告双方根据中标通知结果，订立了一份《建设工程施工合同》，约定由原告伊宁市城市建设总公司承建被告开发建设的三标段（昭苏县阳光大酒店项目）建设工程。双方在合同中对合同工期、工程款支付等作了明确规定。在施工过程中，被告对部分工程予以甩项，交由第三方施工，同时双方对交工期限予以变更。2011年11月，该工程竣工。2013年12月27日，经双方结算，原告实际完成的建设工程的审核定案值为9444677.98元，根据双方施工合同约定，被告除应当按照工程进度付款外，还应当在工程竣工验收合格后支付至合同总价款的90%，决算定案后支付至合同总价款的95%，留5%作为质保金。但被告未按照合同约定付款，尚欠原告工程款6444677.98元。原告无奈，遂诉至法院。请求判令：1、判令被告支付剩余工程款6444677.98元；2、判令被告承担逾期付款利息1815250.96元（2011年11月起截止起诉之日，按照年利率6.5%计算。自2016年3月27日起至给付之日止的利息，按银行同期贷款利率年息计算）；3、由被告承担本案涉诉费用。
原告伊宁城建公司就其本诉提交如下证据：
1、2010年8月17日原、被告签订的《建设工程施工合同》复印件一份，证明双方约定的合同工期、价款、工程款支付的事实。
2、原告伊宁城建公司于2015年11月5日自行出具的未加盖公章往来账款说明一份。证明被告向原告支付工程款3000000元的事实。
3、2013年12月27日由原、被告双方及工程造价部门审核确定的《建设工程造价咨询审核定案书》复印件两份，证明扣除分包项目原告完成的工程总价值为9444677.98元的事实。
4、2013年5月26日《伊犁昭苏阳光花园及阳光酒店会议纪要》复印件一份，证明原告完成该工程时间为2011年9月底前。
被告新疆伊能电力公司针对本诉答辩称，对拖欠工程款数额无异议。依法驳回原告支付逾期利息的请求，涉诉工程不存在甩项问题，只有甲供材料的剔除问题。原告未按合同约定期限完工，其应承担逾期交工的违约责任。
被告新疆伊能电力公司在针对本诉答辩时提出反诉称，新疆伊能电力公司系昭苏县阳光大酒店项目的开发商，2010年8月，伊宁城建公司以包工包料的方式中标并实际承建了昭苏县阳光大酒店工程建设项目。双方合同约定：承建工程于2011年9月1日竣工。如未按时完工，每天承担工程总造价0.5%的违约金，伊宁城建公司逾期232天完工，工程决算后的工程总造价为11556286.54元；另约定工程竣工验收合格后10日内，承建方应提交竣工图和竣工资料原件各一份。伊宁城建公司明显违约，应承担违约责任。故请求依法判令：1、反诉被告提供相关工程竣工图和竣工资料原件各一份；2、反诉被告支付逾期完工违约金500000元；3、反诉被告承担本案涉诉费用。
反诉原告暨本诉被告新疆伊能电力公司针对本诉及反诉提交如下证据：
1、原、被告签订的《建设施工合同》两份，证明原、被告签订合同前原告乌鲁木齐分公司对该工程已施工，且双方约定原告有提供竣工资料的义务及工程只有验收达标后才按进度付款的事实。
2、原告对其乌鲁木齐分公司法定代表人授权委托书一份，证明原告对其分公司行为予以认可及被告对原告、原告乌鲁木齐分公司合并付款的事实。
3、原告乌鲁木齐分公司与被告于2011年3月10日签订的《补充协议书》一份，证明原告应当向被告提供发票的事实。
4、原告乌鲁木齐分公司与被告、监理公司盖章确认的《开工报告》一份，证明被告已履行发包方前期义务的事实。
本诉原告暨反诉被告伊宁城建公司针对反诉答辩称，该工程尚未提交竣工验收时，被告已投入使用，致使原告方不能提供竣工资料，工程延误系被告未按时支付工程款造成，故应驳回被告的反诉请求。
本诉原告暨反诉被告伊宁城建公司针对反诉就其辩称未提交证据。
经质证，被告伊能房产公司对原告伊宁城建公司证据1、证据2、证据3均无异议，本院予以采纳；被告新疆伊能电力公司对原告伊宁城建公司证据4真实性、合法性无异议，但认为该证据系对调差进行的表述，非竣工证明，竣工时间应以竣工资料为准。原告伊宁城建公司对被告新疆伊能电力公司证据1真实性无异议、关联性有异议，认为被告方未按合同约定支付工程款，且监理方未拟定每期工程质量安全目标；对证据2真实性无异议、关联性有异议，认为该证据不能证明合并付款的事实；对证据3真实性无异议、关联性有异议，认为被告应先行支付工程款；对证据4无异议，本院予以采纳。
经审理查明，2010年8月17日，原告伊宁城建公司与被告新疆伊能电力公司经招投标签订了《建设工程施工合同》，双方约定将被告新疆伊能电力公司开发的昭苏县阳光大酒店项目工程三标段承包与原告伊宁城建公司进行施工，双方对承包范围、合同工期、质量标准、合同价款等进行了约定，该工程于2010年8月16日开工建设，工程已交付并投入使用。该工程经原、被告及第三方审核定案扣分包项目后价值为9444677.98元，被告已向支付原告工程款
3000000元，未支付工程款为6444677.98元。
本院认为，本案争议焦点为原、被告双方是否存在违约行为。根据《中华人民共和国合同法》第四十四条规定，依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。本案中，原告伊宁城建公司与被告新疆伊能电力公司于2010年8月17日签订了《建设工程施工合同》，该合同均系双方真实意思表示，且经过招投标后签订，并已在工程所属地建设部门备案，故《建设工程施工合同》合法有效。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第二款第（三）规定，建设工程为经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。本案中原告主张被告于2011年9月占有使用该工程，被告自认该工程于2012年以后占有使用，原告提交的2013年5月26日原、被告盖章确认的《伊犁昭苏阳光花园及阳光酒店会议纪要》第十一条”施工进度：酒店2010年完成主体五层，其余部分在2011年三季度完成”与其主张相互印证，该《会议纪要》于2013年5月26日形成，可视为对工程进度的事后确认，被告亦未对其辩称未提交相应证据加以证实，故该工程可视为于2011年9月竣工。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条”当事人对欠付工程款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”、第十八条第一款”利息从应付工程价款之日计付”，本案中，原、被告双方并未对利息计付标准进行约定，原告自愿从2011年11月起计算利息视为其对民事权利的处理，故被告承担逾期给付利息应从2011年11月1日起至实际给付之日按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的诉讼主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。被告反诉要求原告向其提交工程竣工图和竣工资料，根据双方认可的原告实际完成工程量的价值系扣除分包项目的价值，被告并向未证明分包项目的完工时间及已向原告提供分包项目的竣工资料，分包项目的完工时间可影响工程整体完工的时间，故本院对被告的反诉主张不予支持。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第二款第（三）项、第十六条第一款、第十七条、第十八条第二款第（一）项、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定之规定，判决如下：
一、被告新疆伊能电力实业（集团）有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告伊宁市城市建设总公司剩余工程款6444677.98元及利息（按中国人民银行发布的同期同类贷款利率自2011年11月1日至实际给付之日计息）；
二、驳回原告伊宁市城市建设总公司其他诉讼请求；
三、驳回被告（反诉原告）新疆伊能电力实业（集团）有限公司的诉讼请求。
案件受理费69619元，反诉费8800元，合计78419元，由被告新疆伊能电力实业（集团）有限公司负担。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院。当事人上诉的，应在递交上诉状次日起七日内向本院预交上诉费。逾期则视为放弃上诉权。
审?判?长??杨晓强
审?判?员??唐杰
人民陪审员 王明宏
二〇一七年一月十一日
书 记 员 张美越