北京市朝阳区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）京0105民初21727号
原告：李洪强，男。
委托诉讼代理人：杨晓波。
委托诉讼代理人：孙成霞。
被告：御叶枝心文化产业（北京）有限公司。
法定代表人：王瑞丽。
委托诉讼代理人：张俊甲。
被告：丁晓明，男。
被告：北京风云时代文化传播有限公司。
法定代表人：赵风云。
原告李洪强（以下简称姓名）与被告御叶枝心文化产业（北京）有限公司（以下简称御叶枝心公司）、丁晓明（以下简称姓名）、北京风云时代文化传播有限公司（以下简称风云时代公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2016年4月20日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。李洪强及其委托诉讼代理人杨晓波、孙成霞，丁晓明，御叶枝心公司的法定代表人王瑞丽、委托诉讼代理人张俊甲，均到庭参加了诉讼。风云时代公司经公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
李洪强向本院提出诉讼请求：1.御叶枝心公司、丁晓明、风云时代公司连带支付剩余款项50万元；2.御叶枝心公司、丁晓明、风云时代公司连带承担32万元的违约责任。事实和理由：2015年9月7日，我与御叶枝心公司签订装饰装修工程合同，由我包工包料负责位于北京市朝阳区化工路5号的装饰装修。合同签订后，我充分履行了义务。因工程量增加，御叶枝心公司同意向我支付最终款项200万元（包括我的管理报酬费用）。御叶枝心公司亦对装修工程进行了验收，对工程质量、完工工期、结算款项、我的管理报酬等均无异议。2016年2月15日，御叶枝心公司的项目经办人丁晓明向我出具欠条，认可御叶枝心公司拖欠余款100万元并承诺在2016年2月15日之前支付55万元，2016年2月22日前支付45万元，到期未按约定支付愿意承担违约责任。后经多次催促，御叶枝心公司仍未支付工程费用。因工程费用尚未支付完成，风云时代公司法人赵风云承诺于2016年3月19日前先行支付50万元，剩余50万元于2016年4月10日前支付完毕。风云时代公司保证承诺兑现。经我多次交涉，御叶枝心公司、丁晓明、风云时代公司均未支付拖欠的工程款项。为保护我的合法权益，特诉至法院，望判如所请。
御叶枝心公司辩称，我公司不同意李洪强的诉讼请求。涉诉工程系李洪强与丁晓明之间约定的工程装修事宜，与我公司没有关系。丁晓明不是我公司的职员，工程完工后，丁晓明为了与李洪强结算工程款才使用我公司的公章签订御叶枝心装饰装修合同，我公司法人并不知晓此事宜，所有事宜均系丁晓明一人办理，应由丁晓明一人承担责任。另，涉案的转账记录系从丁晓明账户转出，欠条也系丁晓明向李洪强出具的，我公司不是涉诉工程的受益人，不是涉诉纠纷的主体。
丁晓明辩称，我对李洪强的诉讼请求没有异议，我个人同意向李洪强支付钱款。
风云时代公司未作答辩。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2015年9月7日，御叶枝心公司作为发包人（甲方），李洪强作为承包人（乙方），双方签订装饰装修工程合同，约定李洪强对位于北京市朝阳区化工路5号（原玻璃二厂食堂）御叶枝心影视基地（以下简称涉案场地）进行改造装修；承包方式为包工包料；开工日期为2015年9月12日；竣工日期为2015年11月12日；工程造价为1163728元。此价款为工程结算依据，最终要按实际发生的工程量计算；发包人未能按合同条款约定的时间内支付工程款并经过承包方催告后仍没有支付，并造成了承包方损失的，为承包方严重违约，承包方解除本合同的，发包方应支付本合同暂定总价百分之二十的违约金。丁晓明在该装饰装修工程合同落款处甲方签章下的法定代表人或授权代表处签字。合同签订后，李洪强于2015年9月12日进入涉案场地进行改造装修，2015年11月12日工程竣工，对此李洪强提交了2015年11月5日至2015年11月8期间的涉案场地改造装修工程分部、分项、验收单若干予以佐证，丁晓明对该证据真实性予以认可。李洪强称合同签订后，其亦应丁晓明的要求于2015年9月12日起对影视基地改造装修工程二期工程进行二层加建，前述工程于2015年11月16日完工，对此李洪强提交了影视基地改造装修工程竣工移交接收单予以佐证，丁晓明对此交接单真实性予以认可。
李洪强称其收到工程款项共计1405000元，具体为：2015年9月14日，丁晓明向其支付10万元；2015年9月18日，御叶枝心公司的王xx向其支付8万元；2015年9月25日，丁晓明向其支付10万元；2015年10月2日，丁晓明向其支付10万元；2015年10月19日丁晓明向其支付5万元；2015年10月25日，御叶枝心公司一姓关的职员向其支付5万元；2015年10月28日，丁晓明向其支付10万元；2015年11月9日，丁晓明向其支付4万元；2015年11月14日，丁晓明向其支付5万元；2015年11月18日，丁晓明向其支付105000元；2016年1月7日，丁晓明向其支付15万元；2016年2月3日，丁晓明向其支付10万元；2016年2月6日，丁晓明向其支付1万元；2016年2月10日，丁晓明向其支付2万元；2016年3月24日，丁晓明向其支付5万元；2016年4月10日，丁晓明向其支付10万元；2016年4月13日，赵风云向其支付20万元。御叶枝心公司称其未向李洪强支付任何款项。经释明，丁晓明亦未向法院陈述或提交有关付款凭据。
2015年11月15日，丁晓明作为建设单位代表人自行出具载有御叶枝心公司作为建设单位，李洪强作为施工单位的协议书，载明涉案场地实际发生费用1447324.90元，工程管理费为实际发生费用15%至20%。
2015年12月31日，御叶枝心公司作为发包方（甲方），李洪强作为承包方（乙方），双方签订御叶枝心建筑装饰工程竣工结算书，约定涉案场地的改造装修工程合同价为1163728元；结算价为1447324.90元；竣工日期为2015年11月12日。丁晓明在落款处御叶枝心公司签章下建设单位代表人处签字。李洪强称影视基地改造装修工程二期工程二层加建及杂项工程的结算款为146400.40元，对此李洪强提交了前述工程项目的结算明细予以佐证。在该明细中，丁晓明在有关影视基地二层加建总合计76656.40元的明细单及其他钢材加工焊接总合计21484元的明细单上签字确认工程量，前述明细单上落款日期为2016年1月10日。对该明细中有关停工待料及管理人员工资合计48260元的明细，丁晓明未予签字确认。经询，李洪强称其按照工程款160万元计算两个项目的总工程款。
2016年2月5日，丁晓明作为御叶枝心公司项目经办者、欠款人自行向李洪强出具字条，该字条载明“欠李洪强工程款余额100万元；欠款人经办人丁晓明承诺于2016年2月15日前支付工程款55万元；欠款人经办人丁晓明承诺于2016年2月22日前支付工程款45万元；如到期未能按约支付以上工程款，欠款人丁晓明愿承担违约的全部责任及追诉违约金”。经询，李洪强称字条中载明的欠款余额100万元系双方在完成前述两个项目的工程结算后，因丁晓明欲将影视基地改造装修工程二期工程的二层委托其进行装修，双方按照预估的工程款及管理费总额200万元扣除已知悉的偿还款项计算前述欠款数额。因后续双方发生纠纷，其未实际进行二期工程二层装修事宜，故具体欠款数额需按照实际发生的费用扣除已偿还的款项进行计算。
赵风云作为风云时代公司承诺人自行向李洪强出具协议书，协议书载明涉案场地工程未支付工程款确认金额为100万元，有御叶枝心公司经办负责人丁晓明欠条为证。经御叶枝心公司协商由风云时代公司赵风云同意，承诺于下周六计2016年3月19日前支付50万元。剩余50万元于2016年4月10日前支付。在此之前施工方允许基地正常运行，风云时代公司保证承诺兑现。御叶枝心公司及承诺人未按时按量支付工程费用必须承担一切法律责任及违约代价。
2016年4月16日，风云时代公司出具风云时代公司关于垡头项目工程款还款承诺书，载明风云时代公司将于2016年4月18日支付李洪强20万元，2016年5月18日支付其余款项。
经询，李洪强称其以前述两个项目的工程总结算款160万元为基数，按照20%的标准计算工程管理费。另其在本案中依据装饰装修工程合同的有关约定，以工程总结算款160万元为基数，按照20%的标准主张迟延支付工程款的违约金。
本院调取了御叶枝心公司2015年12月至2016年12月的单位职工社保记录，载明王瑞丽系公司职员，未有丁晓明、王卫东及李洪强所述的姓关的职员。御叶枝心公司工商信息显示王瑞丽系御叶枝心公司法定代表人。丁晓明称其与御叶枝心公司因业务合作需要租赁涉案场地，并将涉案场地发包李洪强进行改造装修。
李洪强提交了其与王瑞丽于2015年10月间的短信往来记录，短信中王瑞丽要求李洪强开具抬头为御叶枝心公司的增值税发票，并要求李洪强跟进“拉电”事宜。
本院认为，根据我国民事诉讼法的规定，当事人有答辩并对对方当事人提交证据进行质证的权利，风云时代公司经本院合法传唤，无正当理由未到庭，视为其放弃了答辩和质证的权利。
御叶枝心公司与李洪强签订的装饰装修工程合同、御叶枝心建筑装饰工程竣工结算书系双方真实意思表示，合法有效。结合御叶枝心公司与李洪强签订前述合同的时间及御叶枝心公司法定代表人王瑞丽与李洪强间短信往来信息，本院认定李洪强有理由相信丁晓明有权代理御叶枝心公司就涉案场地工程改造装修事宜签订合同，故丁晓明就涉案场地与李洪强签订的除装饰装修工程合同、御叶枝心建筑装饰工程竣工结算书外的其他协议书、字条等合同书亦均对御叶枝心公司产生约束力。现李洪强已依约完成涉案场地改造装修及影视基地改造装修工程二期工程二层加建及杂项工程项目，御叶枝心公司应依约向李洪强支付相应工程款项。故本院对御叶枝心公司所述的丁晓明不属于其公司职员，丁晓明签署的合同与其公司无关的抗辩意见不予采纳。
关于涉案场地的工程款项，根据丁晓明与李洪强签订的御叶枝心建筑装饰工程竣工结算书及丁晓明在有关影视基地二层加建明细单上确认的工程量情况，本院核算涉案场地两个项目的总工程款应为1545465.30元。
关于管理费，因双方仅对御叶枝心建筑装饰工程竣工结算书项下发生的1447324.90元费用约定了15%至20%的管理费，故本院对双方明确约定15%范围内的管理费予以支持，核算后金额为217098.74元。御叶枝心公司与丁晓明对自行付款情况负有举证责任，经本院释明，双方均未向本院提交有关付款的凭证，自行承担相应不利后果，本院对李洪强陈述的付款情况予以采信。经本院核算尚欠款项数额应为357564.04元。
关于违约金，李洪强所依据的违约金条款成立的前提条件系其解除涉案装饰装修工程合同。因涉案装饰装修工程合同现已实际履行，故李洪强关于违约金的诉请于法无据，本院不予支持。
丁晓明同意向李洪强支付诉请中的款项，本院不持异议。
风云时代公司出具的还款承诺书真实有效，故需对尚欠款项承担连带偿还责任。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十九条、第六十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一、被告御叶枝心文化产业（北京）有限公司于本判决生效之日起十日内向原告李洪强支付剩余款项三十五万七千五百六十四元零四分；
二、被告丁晓明、被告北京风云时代文化传播有限公司对本判决第一项所述债务承担连带责任；
三、驳回原告李洪强的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费一万二千元，由原告李洪强负担五千三百三十七元（已交纳），由被告御叶枝心文化产业（北京）有限公司、丁晓明、北京风云时代文化传播有限公司负担六千六百六十三元（于本判决生效之日起七日内交纳）。
公告费五百六十元，由被告北京风云时代文化传播有限公司负担（原告李洪强已预交，被告北京风云时代文化传播有限公司于本判决生效之日起七日内给付原告李洪强）。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于北京市第三中级人民法院。
审判长 王 喆
审判员 王 乐
审判员 裴小星
二〇一七年十一月十六日
书记员 陈锦洪
书记员 胡 迪