济南市槐荫区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）鲁0104民初3668号
原告：武晓楠，男，1983年3月13日出生，汉族，住济南市。
原告：贡晓丽，女，1982年1月26日出生，汉族，住济南市。
以上两原告共同委托诉讼代理人：武新（原告武晓楠之父），男，1957年6月9日出生，汉族，住济南市。
被告：恒生地产济南有限公司，住所地济南市。
法定代表人：李刚，总经理。
委托诉讼代理人：于海萍，国浩律师（济南）事务所律师。
原告武晓楠、原告贡晓丽与被告恒生地产济南有限公司（以下简称恒生公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2017年7月28日立案后，依法适用简易程序，于2017年9月12日公开开庭进行了审理。原告武晓楠、原告贡晓丽的共同委托诉讼代理人武新、被告恒生公司的委托诉讼代理人于海萍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
武晓楠、贡晓丽向本院提出诉讼请求：1.要求恒生公司支付逾期交房的违约金30142元；2.本案诉讼费用由恒生公司承担。事实和理由：2015年10月19日，武晓楠、贡晓丽与恒生公司分别签订商品房买卖合同，编号为销售字201521014134、销售字201521014228。武晓楠、贡晓丽购买恒生公司开发的房屋及地下室，房屋建筑面积102.66平方米，价款745601元，地下室建筑面积16.57平方米，价款49710元。合同约定了恒生公司应在2016年1月31日前交房，合同签订后武晓楠、贡晓丽支付了全部购房款，但恒生公司直到2017年2月15日才将房屋交付。恒生公司构成违约，违约期限达379天。根据双方签订的房屋买卖合同第9条规定，恒生公司应承担逾期交房的违约金30142元。为维护合法权益，特向法院提起诉讼。
恒生公司辩称，双方签订的商品房买卖合同附件第五条交接第一款明确约定，商品房单体竣工验收合格后双方视为房屋达到交付条件。因双方在合同中明确约定了房屋交付的条件为商品房单体竣工验收合格，武晓楠、贡晓丽在商品房买卖合同中签字确认，即表明认可该交付条件。我公司在房屋具备交房条件后通知二人收房，夫妻二人因自身原因无法收房导致的损失不应当向我公司主张。根据商品房买卖合同第八条交付期限的约定，因政府组织举办大型公众活动，并下达限期停工通知的、施工期间日最高温度超过37度，日降雨量超过120毫米致使无法正常施工的、其他不可归责于出卖人的原因，出卖人可以予以延期。我公司因举办大型公众活动和其他不可归责于出卖人的原因造成停工52天，按合同约定，我公司可予以延期52天。
当事人围绕诉讼请求及答辩意见依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对双方当事人没有异议的证据，即武晓楠、贡晓丽提供的商品房和地下室的商品房买卖合同、收款收据、内资企业登记信息查询结果、山东商报报纸公告，恒生公司提交的济南市房地产开发项目竣工综合验收备案证明，本院予以确认并在卷佐证。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2015年10月19日，恒生公司作为出卖人，与买受人武晓楠、贡晓丽签订商品房买卖合同，合同编号为销售（字）201521014134。合同约定买受人购买出卖人开发建设的房屋，建筑面积为102.66平方米，每平方米单价7262.82元，总价款745601元。付款方式为银行按揭付款，买受人应于签订本合同当日交付首付款225601元，剩余房款520000元由买受人向银行申请按揭贷款，并委托银行一次性支付给出卖人。合同第八条“交付期限”约定出卖人应当在2016年1月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将取得开发项目《分期综合验收备案证明》并符合本合同约定的商品房交付买受人。但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1.遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起30日内告知买受人的；2.因政府规划等行政部门对项目进行调整导致工期延误的，以及因市政配套设施的批准与安装的延误，出卖人在履行告知义务情况下可据实需以延期，交房时间顺延；3.因政府组织举办大型公众活动，并下达限期停工通知的，施工期间日最高温度超过37°C，日降雨量超过120毫米致使无法正常施工的（以本项目监理单位出具的证明为准）；其他不可归责于出卖人的原因。合同第九条“出卖人逾期交房的违约责任”约定，除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按逾期时间，分别处理（不作累加）。（1）逾期不超过120日（含120日），自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过120日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内无息退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金，合同继续履行。合同第十一条“交接”约定商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。合同中还对买受人逾期付款的违约责任、规划设计变更等事项进行了约定。
双方另签订附件，包括附件一房屋平面图、附件二公共部门与公用房屋分摊建筑面积构成说明、附件三装饰设备标准、附件四民用建筑节能信息公示、附件五合同补充协议。其中附件五合同补充协议在第五条“交接”处约定：1.商品房单体竣工验收合格后，双方视为房屋达到交付条件，室外工程不作为房屋交付的必要条件，买受人须持本人身份证、《商品房买卖合同》、购房全额发票或收据办理房屋交接手续。“商品房单体竣工验收合格”是指按照国务院《建设工程质量管理条例》第十六条规定，建设单位组织勘察、设计、施工、工程监理单位进行的建筑单位（楼座）工程竣工验收合格，由参加竣工验收各方签署的竣工验收合格证明文件是证明房屋具备交付条件的证明文件。《商品房买卖合同》第八条约定的交房条件与本条款约定不一致的，以本条款约定为准。2.下列情形视为出卖人已按期交付房屋及买受人已验收合格，相关房屋风险及各项有关费用（包括但不限于物业管理费、取暖费及其他原因管理该房屋所支付的费用）自动转移至买受人承担：（1）具体的房屋交付事宜应以出卖人向买受人发出的《交房通知书》的内容为准，买受人应按照通知书所规定的期限和地点与出卖人办理完毕相关房屋交接手续。如因买受人自身原因未能在通知书规定的期限届满之日前办理交接手续，自《交房通知书》规定的房屋交付之日起，视为出卖人已交付，买受人按照总房款的万分之二/日支付违约金，买受人除按物业管理规定交纳各项费用外，还应承担房屋损毁、灭失的风险……。该补充协议中双方还另对关于产权登记的约定、公共部位附属物的所有与使用等内容进行了约定。
同日，双方签订另一份《商品房买卖合同》，合同编号为销售（字）201521014228，约定买受人购买出卖人开发建设的地下室，建筑面积16.57平方米；单价每平方米3000元，总价款49710元；付款方式为一次性付款，买受人于本合同签订当日向出卖人交付全部总房款49710元。该合同也包括附件一房屋平面图、附件二公共部门与公用房屋分摊建筑面积构成说明、附件三装饰设备标准、附件四民用建筑节能信息公示、附件五合同补充协议。合同其他约定内容同合同编号为销售（字）201521014134的《商品房买卖合同》。
武晓楠、贡晓丽按照合同约定向恒生公司支付商品房和地下室价款795311元，后又交纳房屋面积补差款1453元，以上合计796764元。
2017年2月7日，济南市城乡建设委员会就恒生公司开发的住宅楼、地下车库出具济综验第2017011号《房地产开发项目竣工综合验收备案证明》。
2017年2月15日，武晓楠、贡晓丽接收所购买的商品房及地下室。
当事人双方有争议的事实：
1.恒生公司主张住宅于2016年3月21日完成单体竣工验收，并提供《房屋建筑工程竣工验收备案单》原件和《建筑工程竣工验收报告》复印件加以证明。该备案单载明住宅楼竣工验收日期为2016年3月21日，济南市城乡建设委员会于2017年1月11日出具备案意见，写明“该工程竣工备案文件收讫，经审查文件齐全，符合法定程序，予以竣工验收备案”。武晓楠、贡晓丽认为备案单没有四方证明、验收报告并非原件，对上述证据均不予认可。对此，本院认为恒生公司在开庭审理时提供的《建筑工程竣工验收报告》复印件和《房屋建筑工程竣工验收备案单》原件能够证明涉案房屋经竣工验收备案的事实，本院对恒生公司提供的以上证据予以采信，对恒生公司主张住宅楼于2016年3月21日完成单体竣工验收的事实亦予确认。
2.恒生公司提供标注时间为2014年11月1日的《建筑工程暂停施工通知书》复印件、标注时间为2015年8月20日的《关于济南市第22届国际历史科学大会、中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念日空气质量保障通知》复印件、《工作联系单》复印件，主张依以上证据结合合同约定，因政府要求停工等原因可以顺延交房时间52天。武晓楠、贡晓丽对恒生公司提供的以上证据真实性不予认可，认为第一份通知仅通知土方工程不能施工，没说其他不能施工，第二份通知没有具体写不可以施工，工作联系单没有公章。本院认为恒生公司提供以上证据均为复印件，真实性不能确定，且武晓楠、贡晓丽持有异议，本院对恒生公司提供的以上证据不予采信，对恒生公司主张的相应事实亦不予确认。
3.对于交付时间，恒生公司陈述其在单体竣工验收合格后就电话通知业主交房，但业主因其自身原因导致实际交房时间在约定时间之后。武晓楠、贡晓丽对此不予认可，主张恒生公司于2017年2月15日电话通知其收房，此前并未以电话或书面形式进行通知。本院认为恒生公司对其主张的武晓楠、贡晓丽因其自身原因未能收房并未提供相应的证据予以证实，武晓楠、贡晓丽对此不予认可，本院对恒生公司的主张不予确认。
本院认为，武晓楠、贡晓丽与恒生公司签订的两份《商品房买卖合同》及附件均系双方当事人的真实意思表示，相应内容不违反法律及行政法规的效力性强制性规定，均为有效。双方在合同及附件签订后均应严格履行，如有违反则应承担相应的违约责任。
武晓楠、贡晓丽在本案中要求恒生公司向其支付逾期交付商品房的违约金，恒生公司提出异议，否认其存在违约行为。经本案审理，可以确认，依双方签订合同的约定，商品房交付时间应为2016年1月31日前，对该时间双方并无异议。现双方争议的主要焦点为商品房交付的条件。武晓楠、贡晓丽认为按合同的约定，恒生公司应在取得开发项目《分期综合验收备案证明》后将符合合同约定的商品房向其交付，其还认为合同补充协议中关于交接的约定条款为无效条款。恒生公司则主张应按合同附件五即合同补充协议的约定，商品房单体竣工验收合格后，双方应视为房屋达到交付条件。对双方争议的该问题，本院认为，合同补充协议约定的内容并不违反法律及行政法规的效力性强制性规定，应为有效。武晓楠、贡晓丽在该争议焦点中的观点有误，本院不予采纳。
本院同时注意到并需指出的是，即使按恒生公司所依据的交房条件即合同补充协议的约定，实际上应该有两项条件，一为实质条件，即恒生公司向武晓楠、贡晓丽交付本案所涉商品房要达到合同补充协议约定的相应标准；另一为形式条件，即在商品房达到交付条件时，恒生公司还应当负有通知的义务。此项义务在合同及补充协议中均有明确体现，其中合同第十一条“交接”中明确约定“商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续……”。补充协议第五条“交接”中也明确约定“具体的房屋交付事宜应以出卖人向买受人发出的《交房通知书》的内容为准，买受人应按照通知书所规定的期限和地点与出卖人办理完毕相关房屋交接手续”。本案中，恒生公司并无证据证明其在具备交房条件后即时向买受人即武晓楠、贡晓丽发出了《交房通知书》。换言之，即使商品房具备了交付条件，但恒生公司未进行通知，武晓楠、贡晓丽仍然是无从知晓商品房是否具备了交付条件，客观上也无法办理相应交接手续，那么在此情形下，恒生公司仍应向武晓楠、贡晓丽承担逾期交房的违约责任。其另提供的欲证明因政府原因导致工程延期、可以顺延交房日期的证据本院亦未予采信，不能免除其相应责任。
鉴于以上，本院确认恒生公司在与武晓楠、贡晓丽签订商品房买卖合同及附件后，未按合同约定时间履行向该二人交付商品房的义务，存在着违约行为，应向武晓楠、贡晓丽承担违约责任。武晓楠、贡晓丽要求恒生公司以购房款795311元为基数，按每日万分之一的标准，自2016年2月1日起至2017年2月14日止承担逾期交付商品房的违约金符合合同约定，于事有理、于法有据，本院对武晓楠、贡晓丽的诉讼请求予以支持。
依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下：
恒生地产济南有限公司于本判决生效之日起十日内向武晓楠、贡晓丽支付逾期交付商品房的违约金，以购房款795311元为基数，按照每日万分之一的标准，自2016年2月1日起计算至2017年2月14日止。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费554元，减半收取计277元，由恒生地产济南有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。
审判员 夏 珍
二〇一七年十月二十三日
书记员 焦婷婷