河南省郑州市中�人民法院
民 事 判 决 书
（2018）豫01民终8021号
上诉人（原审被告）河南宏江房地产开发有限责任公司，住所地郑州市中原区棉纺西路1号。
法定代表人刘明阳，董事长。
委托代理人孙蕰莎，河南尚天律师事务所律师。
委托代理人靳华阳，河南尚天律师事务所实习律师。
被上诉人（原审原告）张秀琴，女，1957年7月26日出生，汉族，住郑州市金水区。
委托代理人王晶，内蒙古诺敏律师事务所律师。
上诉人河南宏江房地产开发有限责任公司（以下简称宏江公司）因与被上诉人张秀琴房屋买卖合同纠纷一案，不服河南省郑州市中原区人民法院（2018）豫0102民初695号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭，进行了审理。本案现已审理终结。
张秀琴向一院提�诉讼请求：1.判令宏江公司赔偿张秀琴违约金4430.99元；2.本案诉讼费由宏江公司承担。事实和理由：2016年12月2日，张秀琴、宏江公司签订《商品房买卖合同》，张秀琴以681692元的价格，购买宏江公司开发的位于嵩山北××、××西××单元××房屋××套。商品房买卖合同第八条明确约定宏江公司于2017年5月31日，向张秀琴交付房屋，如有违约宏江公司则按日向张秀琴支付已付房款的万分之一的违约金。宏江公司分别于2017年5月31日、2017年6月14日向张秀琴发出通知，告知直至2017年8月5日才能向张秀琴交付涉案房屋，且违约金拒不赔偿。宏江公司的违约行为已经导致遭受巨大的经济损失及精神伤害，几次同宏江公司协商未果，故提起诉讼，望依法裁判。
宏江公司辩称：宏江公司不应该承担逾期交房的违约责任。宏江公司在履行合同过程中不存在逾期交房的违约行为，张秀琴以宏江公司未能按照合同约定履行交房义务要求支付其逾期交房违约金证据不足，于法无据，应驳回张秀琴对宏江公司主张的全部诉求。宏江公司提交的郑州市气象局、郑州市环保局提供的证据表明涉案工程施工期间郑州市政府在重污染天气下前后启动20预警响应，与自2016年1月份至2017年5月31日，宏江公司接到郑州市政府、市环保局、市建设安全监督站、中原区城乡建设局、中原区扬尘办、中原区棉纺路街道办事处等政府及主管部门以官方文件或微信、短信通知形式，向宏江公司或工程施工单位发送的停工通知能够相互印证，从而致使案涉工程累计停工达90多天。建设工程施工过程中，由于国家对大气污染防控的原因，施工单位也就是宏江公司在政府及相关部门的指令下，停止施工，其行为虽然说不符合我国法律规定的不可抗力的基本要求，但是该停止施工行为符合国家的整体利益，也是为了充分保障大气环境及全体民众的切身利益所为。另外，建设工程按照施工的工序要求，政府下令停止土石方工作等一系列需停工的工作，与其他建设施工部分具有关联性，并且宏江公司按照郑州市政府及相关部门的要求，停止土石方作业等一系列施工，对涉案项目工程造成了巨大的影响。因此，对政府及相关部门要求停工的时间，应当予以扣除。另外，案涉项目工程西侧的市政道路百花路迟迟没有修通造成“宏江瀚苑”小区的雨水管网、污水管网、电力管网铺设严重滞后，上述多方原因是导致逾期交房的根本原因。其次，截止到2017年5月31日，“宏江瀚苑”项目工程均已全部完工，但由于郑州市规划局验收工作进度缓慢，致使宏江公司无法取得备案验收手续，从而也就无法向张秀琴交付房屋，扣除上述多方原因导致停工的合理顺延期间后，宏江公司向张秀琴实际交房期限最早是2017年9月份。也就是说，宏江公司只要在2017年9月前向张秀琴交付房屋就不存在延期交房的违约行为。况且，宏江公司克服重重困难，通过不懈的努力，在2017年7月31日达到了合同约定的房屋交付使用条件。因此，宏江公司不应该承担逾期交房的违约责任，请求法院张秀琴的诉讼请求。
一审法院认定事实如下：
1.张秀琴、宏江公司双方对涉案房屋买卖合同形式及约定内容没有异议。该合同主要内容如下：2016年12月2日，张秀琴、宏江公司双方签订《商品房买卖合同》，约定张秀琴以681692元购买宏江公司开发的位于嵩山北××、××西××单元××房屋××套；房屋面积72.8平方米；交房时间为2017年5月31日前；如遇不可抗力，且出卖人在发生之日起30日内告知买受人的，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出�人可据实予以延期；逾期交房的违约责任约定为：逾期超过60日后，买受人有权解除合同；买受人要求继续履行合同的，合同继续履行；自双方约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金。
2.张秀琴、宏江公司双方均认可以下履行行为。张秀琴依约已向宏江公司支付了全部购房款；宏江公司晚于双方约定的交房时间，于2017年8月5日将约定房屋交付予张秀琴。
3.张秀琴、宏江公司双方对宏江公司逾期交付房屋的行为是否存在法定或约定的免责事由发生争议。诉讼中，宏江公司主张造成其延期交房的原因有三：其一，重污染天气原因；其二，案涉项目西侧市政道路修建原因；其三，郑州市规划局验收工作进展缓慢原因。针对宏江公司主张的其一原因，宏江公司依据《郑州市大气污染防�条例》第二十八条以及郑州市人民政府印发的《郑州市重污染天气应急预案》（郑政文[2016]170号）第五条的规定，主张停工时间多达90多天。基于张秀琴的反驳，本院认为，《郑州市大气污染防治条例》第二十八条规定：“在大气受到严重污染、发生或者可能发生危害公众健康和安全的紧急情况下，市人民政府应当及时发布空气重污染预警信息，并按照应急预案采取责令有关企业停产或者限产、限制部分机动车行驶、禁止燃放烟花爆竹、停止工地土石方作业和建筑拆除施工、停止露天烧烤、减少或者停止幼儿园和学习户外体育课等应急措施。”据此，宏江公司虽未主张大气污染属不可抗力，实则意欲表述政府因大气污染而发布有关作业禁令导致其停工90多天应当免责。《郑州市大气污染防治条例》第二十八条仅规定市人民政府应当采取责令有关企业停止工地土石方�业等紧急措施。宏江公司自诩为上述紧急措施下的“停止工地土石方作业”的关联企业并停工90多天，不仅混淆、混同房地产开发企业与建设工程施工企业的性质、主体，更是回避房地产开发企业与建设工程施工企业间的经营风险，并欲将风险转嫁张秀琴；同时也是对法治政府鼓励环保施工、制止污染作业行政行为的莫名猜忌。针对宏江公司主张的其二、其三原因，因宏江公司缺少与其主张的免责举证之间的司法逻辑关联。即宏江公司并没有举证证明涉案西侧市政道路修建的具体起止时间及对宏江公司逾期交房的具体影响、涉案房屋验收缓慢的具体行为表现及对宏江公司逾期交房的具体影响等。故宏江公司主张的以上三点免责事由与应当免责间缺少法定或约定的适用认证推理及证据支撑，本院对此不予认定。综上，宏江公司现有免责举证，不能充分证明其所主张的适用法定或约定免责事由的相应认证规则和认证法律事实。根据《中华人民共和国合同法》第一百二十一条的规定，宏江公司不能因其所谓第三方原因而免除本案违约责任。
一审法院认为：张秀琴、宏江公司双方签订的《商品房买卖合同》系双方真实意思表示，内容不违反法律或行政法规强制性规定，合法有效，宏江公司没有证据证明其逾期交房行为存在法定或约定的免责事由，应当依法承担违约责任。参考逾期交房违约行为对买受人不能如期占有使用房屋的影响，张秀琴、宏江公司双方约定的逾期交房违约金标准，相较张秀琴已交房款的金额和时间以及宏江公司售房对价利益的全部实现和时间，该违约金仅从日万分之一比例的角度不存在约定过高和不应补偿情形。综上所述，张秀琴的诉讼请求于法有据，予以支持。针对宏江公司免责主张，根据《中华�民共和国环境保护法》第一条、第四条、第五条、第六条和《中华人民共和国民法总则》第九条之规定，民事主体从事民事活动，应当有利于节约资源、保护生态环境。上述条款统一体现了“绿水青山就是金山银山”的绿色原则。大气污染防控及治理、环境保护等已成为我国一项基本国策，并已应在实践中得到长期坚持。作为开发商的宏江公司，保护生态环境是其基本法律义务，其在从事房地产开发及销售过程中应当全面关注开发地域季节气候规律与开发施工状态的关系，合理安排开发进度、理性确定售房合同所涉及的履行期间和期日等；若确存在不可抗力或其他法定、约定逾期免责之情形，则应当从系统管理角度，依照法定程序或约定条件及时固定相关证据、及时履行通知等避免损失扩大的防护义务，避免纠纷的产生。根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条，一审法院判决：河南宏江房地产开发有限责任公司自本判决生效之日起十日内向张秀琴支付违约金4430.99元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费25元，已减半收取，由宏江公司负担。
宏江公司不服一审法院判决向本院上诉称：一审法院认为政府污染治理力度的加强与百花路市政工程的施工与宏江公司逾期交房的行为之间没有任何关联，是事实认定错误。一审法院认为宏江公司因政府治理大气污染导致停工，进而预期交房的抗辩是回避与转嫁经营风险。宏江公司认为一审法院对房地产开发企业与建设工程施工企业的紧密联系，缺乏应有的认知，没有认识到政府加大大气污染治理，确保空气质量，突然改变的治理�度，是改变了当时现行的治理法规。超出了宏江公司与建设施工企业对大气环境污染治理因素导致施工进度的认知，导致涉案工程停工90天。依据合同补充协议第九条第三款：由于相关政策、法律、法规、规章的强制性规定等原因影响交房的，以及施工期间遇到自然灾害、区域性公共安全事件等不可抗力影响，交房日期相应顺延。涉案项目因建设施工企业在施工过程中大气污染治理政策的强制性规定的影响逾期完工，并导致宏江公司向张秀琴延期交房，按照合同的约定宏江公司应当顺延交房。依据宏江公司实际的交房日期，宏江公司虽存在逾期交房的行为但依据合同约定应当免责。涉案项目西侧的市政道路百花路长期没有修通，造成涉案项目的雨水管网、污水管网、电力管网铺设严重滞后，导致宏江公司逾期交房。因市政工程造成的停工，这部分停工时间在宏江公�逾期交房的期间中应予扣除，故应当免除宏江公司逾期交房的违约责任。请求撤销一审判决，改判驳回张秀琴的诉讼请求。
张秀琴答辩称：一审判决认定事实清楚，适用法律正确。请求驳回上诉，维持原判。
本院经审理查明的事实与一审一致。
本院认为：《中华人民共和国合同法》第一百一十七条规定：因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服困难的客观情况。
第一百二十一条规定：当事人一方因第三人原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
宏江公司与张秀琴之间的房屋�卖合同合法有效，宏江公司应当按照合同约定的时间交付房屋。宏江公司交付房屋存在逾期的情况，应当承担合同约定的违约责任。
宏江公司主张其逾期交房是因为政府治理污染力度的加大和涉案项目西侧的市政道路百花路长期没有修通造成的。近年来政府加大污染治理的力度，宏江公司作为房地产开发企业已经知道或应当知道，不是不能预见的。同时宏江公司作为房地产开发企业对于工程的建设、项目的竣工时间，应当有预见性和合理的安排。同样在项目周边存在道路市政施工的情况下，也应当合理安排开发进度、理性确立房屋交付时间。因此，宏江公司据以上二个理由，主张其逾期交房应当免责，一是与合同约定不符，二是上述二个原因不属于宏江公司不能预见的情形。故对宏江公司的上诉请求和理由，本院不予支持。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，实体处理并无不妥，应予维持。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费50元，由河南宏江房地产开发有限公司负担。
本判决为终审判决。
审判长 张 鹏
审判员 于岸峰
审判员 马常有
二〇一八年六月二十七日
书记员 高慧丽