江苏省睢宁县人民法院
民 事 判 决 书
（2016）苏0324民初5872号
原告：龙丰，男，1981年1月25日出生，汉族，个体户，住睢宁县。
委托诉讼代理人：夏冬华，江苏楚地律师事务所律师。
被告：ＸＸ鹏，男，1979年10月10日出生，汉族，个体户，住江苏省沛县，现住睢宁县。
委托诉讼代理人：李苏，江苏晋陵律师事务所律师。
原告龙丰与被告ＸＸ鹏装饰装修合同纠纷一案，本院于2016年9月18日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告龙丰及其委托诉讼代理人夏冬华，被告ＸＸ鹏及其委托诉讼代理人李苏到庭参加诉讼。本案现已审查终结。
原告龙丰向本院提起诉讼请求：1.判令被告ＸＸ鹏给付欠款27000元及违约金12960元；2.被告承担本案的诉讼费用。事实与理由：2014年3月19日，原、被告双方签订了室内装修合同，合同约定原告为被告装修睢宁县睢城镇东升街樱花园5栋2单元1003室商品房，装修价款为98000元。在实际装修过程中，水电、瓦工、木工等均增加了工程量，被告未按合同约定支付工程款，应支付违约金，2014年9月1日，被告已实际入住，按双方工程量结算，被告尚欠原告27000元，经原告多次催要被告拒不给付。
被告ＸＸ鹏辩称：1.我和原告签订的室内装修合同价款为一次性包死价；2.被告已经超额支付了原告的工程款2305元。
根据当事人陈述和经审查确定的证据，本院认定事实如下：2014年3月19日，原、被告双方签订了室内装修合同,原告为被告装修房屋，项目地址为睢城街道东升街樱花园5栋2单元1003室商品房，包工包料，装修价款98000元，保质保量完成后被告在合同总价款外追加2000元。同年7月初开工，9月1日被告入住。
除合同约定外，双方认可:1.总价款之外追加海尔洗衣机2000元;2.总价款内格力空调16900元、卫浴8880元、窗帘525元，共计26305元，由被告自行出资购买应予扣除。被告已经支付原告76000元。
原告主张合同总造价及合同附表是按照被告所述的72平方米面积计算得出，实际施工中建筑面积增加20平方米，因此该部分人工费、材料费应由被告支付，鉴于材料总价103069元，被告已付76000元，还应支付27069元，提供了录音资料予以证明，但经当庭播放，无法识别录音内容，原告庭后也未按要求提供录音形成时间并整理成相应的书面文字资料；认为工程款支付概况中划掉的部分，是原告在合同签订后自行修改，未举证证明。不认可合同附表中被告书写的保质保量完成后被告在合同总价款外追加2000元的约定。
被告辩称合同总造价及合同附表是原告自行测量制作后，双方签字确认；合同价款为一次性包死价，如实际施工中有增项应经双方签字认可。认可保质保量完成后在合同总价款外追加2000元的约定。
另查明，龙发装饰是原告个人开办的装饰店面，未办理相关营业执照。被告支付的76000元收据，加盖龙发装饰财务专用章或由龙丰签名。
上述事实，有当事人的庭审陈述、室内装修合同、收据、汇款凭证、购物发票、发货清单、销售订单、房屋产权证等证据在卷佐证，本院予以确认。
本院认为：原告龙丰与被告ＸＸ鹏签订室内装修合同，双方成立装修装饰合同关系，依法应受保护。原告依约完成装修工程后，被告应依约承担支付合同价款的责任。本案的争议焦点为:1.涉案合同价款是否是固定价；2.如实际施工中有增项、减项是否应经双方认可，并增减相应款项；3.被告是否逾期付款。
关于涉案合同价款是否是固定价的问题。首先，合同约定项目地址为樱花园5栋2单元1003室商品房，原告包工包料，合同总造价为98000元，附表明确载明各分项价格计算得出总造价98000元。其次，合同中并无增项、减项、建筑面积、每平方造价的约定，因此双方签订合同时对装修项目及合同价款是协商一致，合同价款的约定应是固定价款。原告主张不是固定价款未举证证明，原告观点本院不予采纳。
实际施工中有增项、减项是否应经双方认可，并增减相应款项的问题。本院认为，合同的变更应经双方协商一致，施工中有增减项目应经双方认可。原告主张实际施工中因建筑面积增加20平方米增项27069元，应由被告支付。本院认为，首先，装修合同是原告提供制作的，签订合同前原告应首先上门量房，明确户型和面积后才能计算得出装修工程各分项的面积和价款，原告称没有上门量房，仅是根据被告所述的72平方米面积就制作了装修合同，不合常理；其次，即使签订合同时因被告原因，合同面积存在重大差异，原告作为专业人员，后续水电、铺砖、地板、刮大白、石膏线、吊顶等施工程序，必须对房屋进行丈量，此时原告在施工中也应及时提出异议。但从7月初进场施工到9月完工，原告未能举证证明双方对原告所称的增项有任何确认。再次，原告称面积差了20余平方米，鉴于涉案房屋实际面积共计才95.72平方米，原告作为专业从事装修工作的人员应及早发现并提出异议。根据《中华人民共和国合同法》第七十八条“当事人对合同变更的内容约定不明确的推定为未变更”之规定，因合同中并未对建筑面积、每平方米造价明确约定，在施工过程中及工程完工后双方也没有达成一致意见，原告主张本院不予采纳。总价款之外追加海尔洗衣机2000元，双方没有异议本院予以确认。被告辩称合同价款内格力空调16900元、卫浴8880元、窗帘525元，共计26305元，由被告自行出资购买应予扣除，原告予以认可，本院予以确认。另原告不认可合同附表中被告书写的保质保量完成后被告在合同总价款外追加2000元的约定，被告对该项内容认可，鉴于双方提供的合同均有此部分书面约定，本院予以确认。
被告是否逾期付款的问题。原告主张被告应按工程款支付概况约定支付价款。被告辩称双方在签订合同时对该部分约定进行了修改，未逾期付款，提供装饰合同证明。原告认为该部分内容是原告在合同签订后自行修改，未能举证证明，原告观点本院不予采纳。
综上，变更后的合同总价款应为75695元（原总价款98000元+海尔洗衣机2000元+追加2000元-格力空调16900元-卫浴8880元-窗帘525元），被告已付76000元，合同价款已经支付完毕。依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十一条、第七十七条第一款、第七十八条、第二百五十一条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条之规定，判决如下：
驳回原告龙丰诉讼请求。
案件受理费减半收取人民币400元，由原告负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省徐州市中级人民法院。
代理审判员 丁梦晗
二〇一六年十二月十六日
书 记 员 沙梦雅
附相关法条：
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第六十一条合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定，或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。
第七十七条第一款当事人协商一致可以变更合同。
第七十八条当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。
第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。
承揽包括加工、定做、修理、复制、测试、检验等工作。
第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬，对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。