广西壮族自治区河池市金城江区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）金民初字第449号
原告张燕，女，1986年4月28日出生，汉族，住河池市。
特别授权委托代理人覃小欣，广西河城律师事务所律师。
被告河池嘉联房地产开发有限公司。
法定代表人黄玉波，该公司董事长。
特别授权委托代理人李柳生，该公司员工。
委托代理人申立新，该公司员工。
原告张燕与被告河池嘉联房地产开发有限公司（以下简称“嘉联公司”）商品房预售合同纠纷一案，本院受理后，依法由代理审判员梁聪独任审判，于2015年3月10日公开开庭进行了审理。书记员黄耀浪担任法庭记录。原告的委托代理人覃小欣，被告的委托代理人李柳生、申立新到庭参加诉讼。诉讼中，在申请的庭外和解期限内，双方最终未能达成和解协议；因被告嘉联公司以原告计算的违约金过高，向本院提出请求依法对违约金进行调整，本院据其申请依法启动了相应的司法评估程序。本案现已审理终结。
原告诉称，原告与被告于2011年9月8日签订商品房买卖合同，约定：1、被告将河池市南新东路159号“金碧湾”小区3栋1单元13-2号房预售给原告，建筑面积140.18平方米，房屋总价款394406元。2、被告于2012年9月30日前将经验收合格的商品房交付给原告。3、如被告不能按期交付，逾期超过90日的，如原告要求继续履行合同的，被告按日向原告支付已交付房价款万分之一的违约金，合同继续履行。4、如被告延期办证，原告不退房，被告按已付房价款的0.1%支付违约金。合同对其他相关事项也进行了约定。合同签订后，原告依约支付了全部房款。但被告未能在合同约定的时间将验收合格的商品房交付给原告，至2013年4月26日止，被告已违约208天。请求法院判令：1、依法判决被告支付原告延期交房违约金8204元、延期办证违约金395元；2、诉讼费由被告承担。公司辩称，被告延期交房是有客观事实的，根据合同的约定，遇到政府原因要求停工、高考中考要求停工、连续两天的雨天停工，均可以顺延交房；原告诉请的逾期交房违约金计算比例过高，请求人民法院依法调整；被告已按合同约定将由××提供的资料报房管部门备案，房管部门亦收取相关的备案费用并开具发票，被告不存在合同约定逾期办证的违约行为，不应支付该违约金。经审理
明，2011年9月8日，原告张燕（××）与被告嘉联公司（××）签订了《商品房买卖合同》，合同主要约定：张燕向嘉联公司购买其开发的位于河池市南新东路159号“金碧湾”小区3栋1单元13-2号房屋一套，建筑面积为140.18平方米，总价款394406元。××应当在2012年9月30日前，将经验收合格的商品房交付××使用，但××因下列情形可据实延期：1、遭遇不可抗力，且××在发生之日起30日内告知××的；2、××变更联系电话、地址、没有及时通知××的除外；供水、供电部门连续停水、停电四小时以上；3、气象部门的气象记录有连续两天的风雨天；非××能控制因素（如政府部门有关通知等）造成工期延误；××住房购买款仍有余款未向××付清的。除上述情形外，××未如期将商品房交付××使用，合同继续履行的，自合同约定商品房最后交付期限的第二日起至实际交付之日止，××按日向××支付已交付房价款万分之一的违约金。××应当在商品房交付使用后180日内，将办理权属登记需由××提供的资料报产权登记机关备案。如因××的责任，××不能在规定期限内取得房地产权属证书，××不退房的，××按已付房价款的0.1%向××支付违约金。如因政府行为或××原因，造成该商品房不能在规定期限内取得房屋权属证书的，不属于××违约。合同还对其他事项作了约定。合同签订后，原告依约支付了全部购房款。2012013年2月2日，经施工、勘察、设计、监理、建设五方单位签章，认可“金碧湾”小区3﹟、4﹟楼工程质量合格。当日，嘉联公司在《河池日报》刊登交房公告，“定于2013年2月2日正式交房，请业主携带本人身份证、购房合同及收据，前往金碧湾售楼中心办理交房手续”。原告认为，被告逾期交房，已构成违约，故向本院提起本案诉讼。
另查明，2011年9月8日至2012年9月30日期间，气象部门的气象记录，金城江城区连续两天以上的风雨天共计有147天，“金碧湾”小区所属片区无因线路故障抢修停电超过4小时以上之记录。
在审理过程中，被告嘉联公司请求依法对原告计付的逾期交房违约金予以调整，本院据其评估申请依法委托了广西鑫正资产评估有限责任公司对涉案商品房租金价格进行司法评估。该评估机构于2015年12月29日作出了鑫正评字（2015）第073号《房屋租金资产评估报告书》，与本案关联之评估结论：“金碧湾”小区3栋1单元13-2号房2012年平均月租金为7.9元／㎡，2013年平均月租金为8.3元／㎡。
上述法律事实，有《商品房买卖合同》、《房屋租金资产评估报告书》、购房款交款凭证、建设工程质量竣工验收意见书、交房公告、气象凭证、庭审笔录等在卷为证。
本院归纳本案的争议焦点为：一、本案违约金计算的起止期间应如何确定；二、被告主张约定的违约金过高并请求人民法院调整是否有相应的事实和法律依据，被告应承担的违约金如何确定；三、被告应否承担延期办证的违约责任。
本院认为，原告张燕与被告嘉联公司签订《商品房买卖合同》是双方在平等、自愿、协商一致的基础上签订，意思表示真实，内容没有违反法律和行政法规的强制性规定，属有效合同，双方当事人应当切实遵守和履行。
关于第一、二个争议焦点。根据双方签订的《商品房买卖合同》约定，被告应于2012年9月30日前将验收合格的商品房交付给原告使用，自2011年9月8日签合同之日起至2012年9月30日期间，根据气象部门的气象记录，施工期间内连续两天以上的风雨天共计有147天，被告可依照合同的相关约定顺延交房，由此计算被告可以延期至2013年2月24日交房。原告认为风雨天要达到足以影响工程施工进度的才应扣减，但根据双方签订的《商品房买卖合同》，对于可以顺延交房的情形已作了明确约定即：“气象部门的气象记录有连续两天的风雨天”，该约定是合同双方当事人的合意，约定明确，合同当事人应当遵循，故原告的观点本院不予采纳。被告主张每年的高考、中考期间应政府通知停工待考，期间应予减除，但被告未能提供相应的证据证实，且工程施工场地周边亦无中、小学校，故本院不予支持。在具备合同约定的交付使用条件后，被告于2013年2月2日在《河池日报》上刊登交房公告并以当日为交房日，但被告公告交房应该给予原告一定合理的准备期间，参考同行业做法，公告交房期限应在公告交房期3日内，故被告交房时间应认定为2013年2月5日，未超出上述可顺延交房日，故被告嘉联公司未构成逾期交房，对于原告主张逾期交房违约金的诉讼请求，本院不予支持。个争议焦点。其一、双方签订的《商品房买卖合同》对于产权登记的约定一节，被告嘉联公司只负有交付具备办理产权证条件的相关手续的备案义务，并无约定由其代为办证之义务，从其提供的房地产管理机关出具的发票、资料备案收据来看，其已履行登记备案手续且未逾期；其二、本案无证据证实系因××的责任致使产权登记无法办理，涉案商品房是否具备产权发放条件，依法应属房地产管理机关审查及作出具体行政行为的范围，被告嘉联公司并无可控。故，对于原告主张延期办证违约金的诉讼请求，本院不予支持。综上所
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条之规定，判决如下：
驳回原告张燕的诉讼请求。
案件受理费50元（原告已预交），减半收取25元，由原告张燕承担。
判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院或河池市中级人民法院递交上诉状及副本，上诉于河池市中级人民法院，并在上诉期限届满后七日内预交上诉案件受理费50元，户名：广西壮族自治区河池市中级人民法院，帐号：20×××98，开户行：农行河池分行城东分理处。逾期不交也不提出缓交申请的，按自动撤回上诉处理。
代理审判员 梁 聪
二〇一六年二月一日
书 记 员 黄耀浪