江西省鹰潭市月湖区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）赣0602民初1239号
原告：宋小平，男，1978年10月26日出生，汉族，住江西省贵溪市。
委托诉讼代理人：沈希，江西华星律师事务所律师。
被告：鹰潭市皇澳健身俱乐部，住所地鹰潭市月湖区站江路12号6楼。
经营者：桂聪华，男，1987年12月28日出生，汉族，住江西省鹰潭市月湖区。
委托诉讼代理人：汪荣农，江西鹰翔律师事务所律师。
委托诉讼代理人：黄清霞，江西鹰翔律师事务所律师。
原告宋小平与被告鹰潭市皇澳健身俱乐部装饰装修合同纠纷一案，本院于2017年7月21日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告宋小平及其委托诉讼代理人沈希，被告鹰潭市皇澳健身俱乐部委托诉讼代理人汪荣农、黄清霞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告宋小平向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告拖欠的装修款人民币310000元；2、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2014年8月20日，原告在贵溪市工商行政管理局注册成立“咱家装饰工程有限公司”（工商注册号3606811210024454）。2014年11月20日，原告以“咱家装饰工程有限公司”名义与被告签订《装修工程施工合同》，合同约定由原告承包被告鹰潭市皇澳健身俱乐部体育馆店的装修工程，合同约定总价款为人民币1020000元。随后原告依约完成全部装修工程，被告于2015年2月顺利开业。然而被告却未按合同约定向原告支付全部装修款，截止到目前为止仅支付710000元，尚欠310000元未付。经原告多次催要，被告均以各种理由推托，2015年10月10日，“咱家装饰工程有限公司”因经营不善，原告办理了营业执照注销手续，贵溪市工商行政管理局出具《营业执照注销证明》载明“咱家装修工程有限公司”所有债权债务均由原告负责处理。故原告诉至法院，望判如所请。
被告辩称：原告主张工程结算款102万过高，高于工程的实际造价。原、被告双方在合同中明确约定了工程的总价款按实结算，被告于2017年8月初才收到原告正式的书面结算通知，截止目前双方对工程的造价款结算仍然没有达成一致意见，原告诉称102万工程款没有依据。根据被告单方委托第三方对涉案工程的核算，该工程的实际造价为831448元，应该在831448元的基础上对工程进行结算。原告的施工严重不符合合同施工内容约定，部分项目未施工、部分项目施工量严重不足、部分项目的施工质量不过关，给被告造成了严重的经济损失，被告请求在实际应付工程款金额的基础上减少支付部分工程款，并保留对原告方提起反诉的权利。截止2015年7月28日，被告共向原告支付了71万元的工程款。
原告围绕诉讼请求依法向本院提交了五组证据。证据一、原告身份证复印件、营业执照注销证明、被告企业信息查询表、被告经营者桂聪华个人常住人口信息查询表，证明原、被告的诉讼主体资格；证据二、装修工程施工合同、工程预算表、现场图片，证明原告与被告存在装修工程施工合同关系，原告依约完成全部工程，被告实际使用并营业；证据三、银行流水清单一份，证明被告向原告支付装修款的情况，被告最后一次支付装修款的时间是2015年7月28日；证据四、验收结算的通知单、圆通快递单，证明根据施工合同第四条第三款的规定，被告收到结算单3日内没有意见的即视为认同，原告已向被告提交了相关资料，被告收到原告的资料没有异议，被告认同102万的工程款；证据五、被告在网上发布的照片，证明原告按照合同标准进行了施工。被告对原告提交的证据一、三无异议，对证据二、四的真实性、合法性无异议，对关联性有异议，认为原告未按照合同约定完成施工，被告自己重新施工。原告的结算单是2017年5月31日，被告没有认同原告的计算金额。对证据五，认为该组照片是被告自己重新施工后照片，原告有很多项目没有施工。
被告为支持其答辩主张，提交了三组证据。证据一、《装修工程施工合同》，证明原被告之间存在装修工程施工合同，合同约定工程款以实际发生的金额进行结算，工程应于2015年2月10日竣工，因原告的原因造成逾期竣工的，每逾期一天，原告应该支付被告50元/天；证据二、《验收结算通知单》，证明原告是2015年5月31日向被告提交进行工程竣工验收结算报告的，原告存在逾期竣工的情况，应承担逾期竣工的违约责任；证据三、《工程未施工结算表、工程结算单，证明原告提供的工程预算金额与实际不符，原告实际施工工程量与预算的施工量严重不符，未按合同要求施工导致部分工程出现严重的质量问题，原告的工程预算中重复计算了施工人员工资，其材料款中包含了工价，在工价中又计算了工人工资，且未做的工程里也计算了工价。根据被告的结算，工程实际结算金额应为831448元。原告对被告提交的证据一、二的关联性有异议，合同约定的包干价102万元，被告认为原、被告约定按照实际施工量进行结算是对合同的曲解，工程在2015年的1月份就已经竣工了，被告在2015年的时候就已经营业了。工程结算单恰恰证明原告完成了工程量。被告的证明与事实不符。对证据三的三性均有异议，被告单方制作的结算表与事实不符，原告是按照合同约定完成施工的，不存在质量和未施工的问题。
本院经审查对原、被告提供的证据认证如下：对原、被告均无异议的证据，本院予以采信。原、被告均提交了《装修装饰施工合同》、《验收结算通知单》，且原、被告对这两份证据的真实性无异议，本院可认定原、被告之间存在装修装饰合同纠纷，原告通知过被告结算，亦邮寄过结算通知单给被告。对原、被告提交的《工程预算表》、现场图片、《工程未施工结算表》、《工程计算单》，本院对其证明效力将综合当事人陈述和其他有效证据予以评判。
本院经审理认定事实如下：2014年8月20日，原告注册成立咱家装饰工程有限公司，该公司为一人有限责任公司，注册号为3606811210024454。2014年11月20日，原告以咱家装饰工程有限公司的名义与被告签订了一份《装修工程施工合同》，合同约定了原告承包被告位于鹰潭市体育中心的装修，总价款为1020000元，双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另付；工期自2014年11月20日开工，至2015年2月10日竣工，工期80天；本工程由原告设计施工方案；原告应提前三天通知被告验收，被告应自接到通知内三天组织验收，并办理验收移交手续，如被告在规定时间内不能组织验收须及时通知原告，另定验收日期，如通过竣工验收，被告应承认原竣工日期。被告未验收使用视作验收合格；工程验收合格后，原告应向被告提出工程结算，并将有关资料送交被告，被告自接到资料后3日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，被告在签字时向原告结清工程尾款；工程付款方式为：合同签订后，2014年11月20日支付12万元，2014年11月30日支付20万元。施工过程中，2014年12月10日支付20万元，2014年12月20日支付20万元，2014年12月30日支付15万元。竣工验收，工程结束支付10万元。增加工程项目在开业三个月内支付5万元等内容。合同签订后，原告向被告提供了施工设计图，原告按照施工设计图进行施工。被告未对该装修工程进行验收，2015年1月23日，被告开始营业。工程竣工后，原告多次找被告进行结算，2017年5月31日，原告通过中通快递向被告邮寄工程验收单。截止2017年7月，被告共向原告支付了工程款71万元。
另查明，2015年10月10日，贵溪市工商行政管理局出具证明，证明咱家装饰工程有限公司因经营不善，办理了注销登记，其债权债务由原告处理。
本院认为，原、被告签订的《装修工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方应当按照合同约定履行各自的合同义务。原告依约履行了施工义务，被告在没有验收的情况下，单方对工程进行了营业使用，视为验收合格，被告应当按照合同约定支付工程款。被告认为工程款没有进行最后结算，原告施工量不到位、施工质量不合格，因原、被告双方在合同中约定工程造价总价款为102万元，双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另付，工程款的支付方式也作了具体的约定。原告按照双方确定的图纸进行施工，被告未提供证据证明双方变更过施工量，亦未提供证据证明原告的施工量不到位、施工质量不合格，故被告的该主张不成立，本院不予采纳。现原、被告均认可被告已经支付了原告工程款71万元，故被告尚欠原告工程款31万元。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第（三）项、第十六条第一款之规定，经合议庭评议，判决如下：
被告鹰潭市皇澳健身俱乐部应于本判决生效之日起十日内支付原告宋小平装修工程款310000元。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费5950元，由被告鹰潭市皇澳健身俱乐部负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江西省鹰潭市中级人民法院。
审 判 长 邵金华
人民陪审员 尉小英
人民陪审员 林晓蓉
二〇一七年十月二十四日
代理书记员 胡梦茹
附：与本案相关的法律条文
1、《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零九条当事人一方未支付价款或报酬的，对方可以要求其支付价款或报酬。
2、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：
（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；
（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；
（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
第十六条当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。
因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。
建设工程施工合同有效，但建设工程经竣工验收不合格的，工程价款结算参照本解释第三条规定处理。