河南省三门峡市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2016）豫12民终1156号
上诉人（原审被告）李政，男，汉族。
上诉人（原审被告）瞿伟，男，汉族。
以上二上诉人共同委托代理人胡月军，河南永兴律师事务所律师。代理权限为特别授权。
被上诉人（原审原告）王海洋，男，汉族。
委托代理人郭建波，河南恒翔律师事务所律师。代理权限为特别授权。
上诉人李政、瞿伟因与被上诉人王海洋装饰装修合同纠纷一案，不服湖滨区人民法院（2015）湖民初字第02759号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，于2016年7月27日公开开庭进行了审理。上诉人李政、瞿伟的委托代理人胡月军，被上诉人王海洋的委托代理人郭建波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原审法院查明：李政、瞿伟合伙经营三门峡苏格88酒吧。2013年9月1日，李政（发包人，甲方）代表合伙人与王海洋（承包人，乙方）签订三门峡苏格88酒吧室内外装饰工程施工合同，该合同约定：工程名称为三门峡苏格室内外装饰工程，工程地点为三门峡，承包范围为室内外装修，承包方式为包工包料，工期为2013年9月1日开工，2013年12月10日竣工，合同价款3389298元。乙方严格按照施工图纸进行施工。乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。本合同生效后，甲方分四次按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清：2013年10月31日前，100万元；2013年11月5日前，100万元；基础装修完毕，1389298元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的0.5%支付滞纳金；根据工程预算书上列明的所有外购主材部分，在甲、乙双方共同去各个供应厂家考察，认质认价后签订合同，由乙方垫资代为采买，最终形成的主材采购价款，进入总施工合同价款内。所有款项以最后结算明细为准。合同签订后，原告组织人进行了施工。施工过程中，李政、瞿伟按约支付了前两笔工程款200万元。在支付第三笔款项时，由于双方对基础装修是否完成存在争议，李政、瞿伟认为基础装修未完成，故不予支付第三笔工程款1389298元。王海洋认为基础装修已完成，遂于2015年10月28日将李政、瞿伟起诉来院，要求李政、瞿伟支付工程款。
2016年3月28日，原审法院到三门峡苏格88酒吧进行实地勘察。苏格88酒吧室外装修已完成，室内装修中，除吧台（约10平米）部分地板未铺设外，其余地板已全部铺设完毕，大厅及各个包间的顶部设施已全部完工，储物间墙壁及储物柜完工。大厅及包间的部分墙面玻璃墙未贴，部分门已购买但未安装。王海洋称不需要做隐蔽工程的墙面玻璃墙已全部贴好，剩余部分未贴是因为要先做隐蔽工程，先安装灯光及音响设备，吧台地板未铺，是因为必须把室内的装修处理完，不然拉材料会损毁吧台地板。门没安装也是这个原因。李政、瞿伟称贴玻璃墙与音响没有关系，施工不存在先后顺序。双方对施工顺序意见不一致，以及对“基础装修完成”标准没有一致的意见，双方遂申请法院对酒吧装饰工程设计师刘洪进行调查询问，以查明施工是否存在先后顺序，以及基础装修是否完成。2016年4月22日，原审法院对设计师刘洪进行了调查，刘洪称：其设计的图纸上显示的内容都属于基础装修，包括拆改、水电隐蔽工程、饰面工程等，但是不包含灯光、音响、家具、电视之类的配置性的东西。苏格88酒吧装修中的灯光、音响属于隐蔽工程主材项，玻璃墙属于饰面工程，所以必须先安装灯光、音响设备、然后才能贴玻璃墙，吧台地板需要放到最后铺设，因为主材工程会造成地板毁损。苏格88酒吧基础装修工程至少已经完成95%了，只是因为灯光、音响等后期主材没安装上，所以一部分基础装修没办法先行完成，剩余的这部分基础装修需要放在最后收尾时做，因为整个装修是以灯光、音响为主的。关于装修和设计图有无出入，刘洪称，整体没变化，包间细小部分有变化，这部分变化由双方自己协商。关于设计费，刘洪称总共是30万元，王海洋支付了刘洪15万元，李政、瞿伟支付了5万元，剩余10万元，由于苏格88酒吧未装修完毕，所以一直未支付。
庭审中，李政、瞿伟称5万元设计费是其支付，故实际支付的工程款是205万元。李政、瞿伟又称，其出借给王海洋150万元，属于支付工程款，双方约定在工程竣工时一并予以结算。
原审法院认为：王海洋按照合同约定对三门峡苏格88酒吧进行了装修施工，李政、瞿伟应当支付工程款。施工合同虽然为李政个人签订，但李政是代表李政和瞿伟的合伙组织签订合同，故李政、瞿伟作为合伙人，应当对上述工程款的支付承担连带责任。李政、瞿伟称苏格88酒吧系李政、瞿伟、廉建峰三人合伙，但未提供证据证明廉建峰为合伙人，故对廉建峰为合伙人不予确认。第一、二笔工程款总计200万，李政、瞿伟已支付完毕。第三笔工程款1389298元，合同约定的支付条件为“基础装修完毕”，但合同中对“基础装修完毕”的标准没有明确约定，在原审法院实地勘查后，双方仍对基础装修是否完毕达不成一致意见，双方均要求对苏格88酒吧的装修设计师刘洪进行调查，以明确基础装修是否完毕。经原审法院对刘洪调查，可确认如下事项：一是基础装修未全部完成，刘洪称完成度为95%；二是基础装修未完成的原因为施工有先后顺序，必须先进行隐蔽工程施工，即须先安装灯光、音响，后贴玻璃墙，玻璃墙、吧台地板属于收尾工作；三是王海洋实际施工整体上未改变施工设计方案，但细小部分有变化。虽然合同约定基础装修完毕才能支付第三笔工程款，但由于基础装修工作中涉及到主材项工程，两部分工程互相交叉，且一部分基础装修是必须在主材项工程全部完成之后才能进行，故该约定未考虑到施工顺序，与实际不符，亦与合同约定的工程款分四次支付互相矛盾。故李政、瞿伟按照目前已完成的基础装修的进度支付工程款，剩余基础装修款项待工程竣工以后支付较为合理。结合原审法院的实地勘察以及对设计师刘洪的调查，酌定先按80%支付为1389298元×80%=1111438.4元。由于合同约定承包方式为包工包料，故设计费应当是王海洋支付。对于李政、瞿伟支付的5万元，应当在上述工程款中扣除，故李政、瞿伟应当支付的工程款为1061438.4元。由于工程款未及时支付，系双方合同约定不明确，双方均有原因，且工程尚未交付，价款也未结算，故王海洋请求的利息不予支持。关于王海洋请求的垫付款项50万元，合同约定由其进行垫资购买主材，现工程尚未竣工，其要求李政、瞿伟支付主材垫资款项，不符合合同约定，不予支持。李政、瞿伟辩称，工程款不仅支付完了，而且支付超出。其所提供的超付证据为双方之间民间借贷往来的借据，王海洋不认可这些借款，亦不认可这些款项为支付工程款，故其辩称证据不足，不予采纳。关于李政、瞿伟所称的民间借贷与本案非同一法律关系，本案中不予审理，可另行处理。依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条之规定，判决：一、李政、瞿伟支付王海洋工程款1061438.4元，限于本判决生效之日起十日内履行完毕。二、驳回王海洋其他诉讼请求。案件受理费23110元，王海洋负担9510元，李政、瞿伟负担13600元。
宣判后，李政、瞿伟不服，向本院提起上诉称：三门峡苏格88酒吧系李政、瞿伟、廉建峰三人合伙，对此王海洋是知道的。李政、瞿伟在支付先期的200万元装修款后，对于剩余的1389298元装修款，应当是基础装修完毕支付。一审在确认基础尚未装修完毕的情况下，就判决让上诉人支付剩余装修款中的1061438.4元，没有事实依据。双方签订的《建筑装饰工程施工合同》明确约定第三笔款项是在基础装修完毕时支付，第四笔支付的是2014年支付全部主材采购实价款项，该部分是由被上诉人垫资购买。充分明确了上诉人支付工程款的时间和顺序。一审另行确定付款时间，没有法律依据。请求二审依法改判。
被上诉人王海洋答辩称：三门峡苏格88酒吧系李政、瞿伟合伙经营，上诉人没有告知廉建峰是合伙人之一。双方合同约定的基础装修完毕支付1389298元，但没有对“基础装修完毕”的标准进行明确的约定，设计师刘洪的证言已经明确剩余的一部分装修工程是必须在主材工程全部完成之后才能进行，王海洋对基础装修的完成度为95%，一审按照应付工程款的80%判决是正确的。上诉人支付第三笔工程款之后，王海洋才有垫付主材款的义务。请求二审维持原判。
本院二审中，上诉人提交了李政、瞿伟、廉建峰三人于2015年7月1日签订的合伙补充协议及出资确认书，对此王海洋称不知情。
本院经审理查明的事实与原审相同。
本院认为：三门峡苏格88酒吧是否系李政、瞿伟、廉建峰三人合伙，不影响王海洋向其中部分合伙人主张权利。合伙体内部的责任承担，应另行处理。
本案双方对于装饰工程款的支付方式约定是分四次付清，除争议的该基础工程付款之外的三次付款均是按时间标准进行支付。本案争议工程款的付款条件是“基础装修完毕”，双方在合同中对此标准没有明确约定。根据原审法院对设计师刘洪的调查及现场勘验，该工程的基础装修部分完成度超过95%，对于未完成的部分主要因为灯光、音响等主材未安装，需等工程收尾时完成。故该基础装修工程中确实涉及到主材项工程，两部分工程存在交叉。双方虽然约定主材部分是由王海洋垫资购买，但双方又约定该主材部分的付款是在工程竣工结算时一次结清。该约定未考虑到施工顺序，对此应本着诚实信用原则妥善解决争议，王海洋对基础装修部分完成度已超过95%，一审对该部分工程款酌定按照80%的比例支付，符合实际情况，并无不当。
综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确。李政、瞿伟上诉理由不足，不予支持。故依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费14353元，由上诉人李政、瞿伟负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 李会强
代理审判员 马 艳
代理审判员 侯 杨
二〇一六年八月八日
书 记 员 刘艳红