广州市从化区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）粤0184民初200号
原告：李健，住广州市从化区。
委托代理人：王志明，广东政横律师事务所律师。
被告：从化国泰天彤房地产开发有限公司，住所地广东省广州市。
法定代表人：胡玲，该公司董事长。
委托代理人：胡昊，广东流溪律师事务所律师。
原告李健与被告从化国泰天彤房地产开发有限公司商品房预售合同纠纷一案，本院立案受理后，依法由审判员李耀文适用简易程序公开开庭进行了审理。原告的委托代理人王志明到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告李健诉称：原告与被告于2013年11月14日签订《广州市商品房买卖合同》（编号：201311160286），约定原告以单价每平方米9450.83元，总房价款969372元，购买被告投资建设的御景宏雅花园l、2、3、4、5第御景宏雅花园5座7层702号房，房屋地址：从化市江埔街环市东路223号大院l号（御景宏雅花园2座）1804房。《广州市商品房买卖合同》中第八条付款方式约定，原告以按揭贷款方式支付购房款，首期款为419372元，第二期房款550000元。合同签订后，原告依约支付房屋首期款419372元，第二期房款550000元办理了银行按揭手续，被告分别开具同等金额的售房款发票。第十三条房屋交付的约定，“甲方应当在2015年6月30日前将作为本合同标的物的房屋交付乙方使用。甲方向乙方交付房屋时，应当向乙方发出收楼通知书，甲方委托物业服务企业或其他中介机构办理交楼手续的，物业服务企业或其他中介机构应当向乙方出示甲方出具的授权委托书。因不可抗力等原因，房屋需延期交付使用的，甲方应当及时书面告知乙方。”另根据合同附件七：本合同补充协议第四条“甲乙双方同意买卖合同第十四条修改如下：甲方如未能按本合同规定的期限交房，按以下方式处理：甲方应自本合同第十三条约定的交房日期的次日起至实际实付之日止，每日按总房价款0.03%的标准向乙方支付违约金，本合同继续履行。”但至今为止，被告违反《广州市商品房买卖合同》的约定未按合同约定的交房日期在2015年6月30日前将房屋交付给原告使用，已构成严重违约。时至今日被告仍不能提供《广州市商品房买卖合同》第十五条约定的房屋交付时的有关资料，不符合房屋交付的条件。故请求法院判令：1.被告从2015年7月1日起每日按总房价款969372元的0.01%的标准向原告李健支付违约金至起诉之日止；2.本案诉讼费由被告承担。
被告从化国泰天彤房地产开发有限公司辩称：一、根据《中华人民共和国民法通则》（以下简称《民法通则》）第一百一十二条的规定，当事人一方违反合同的赔偿责任，应当相当于另一方因此所受到的损失。可见，违约金作为我国法律规定的一种民事赔偿责任，仅限于补偿性质，而非惩罚性质。正因为如此，在《民法通则》之后生效的《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）第一百一十四条也明确规定，约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。因此，原告起诉主张违约金时，有责任对其损失情况进行说明并举证。根据《合同法》第一百一十三条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。由于违约金是当事人之间具体合同的约定，因而违约金的审理不但应对“万分之三”这个统一约定的比例是否过高进行审查，也应结合个案中当事人的损失情况进行审理和界定。原告主张违约金时，有责任事先证明其损失，即对其起诉的损失是否超出被告可预见的范围进行说明和举证。被告关于损失的举证乃反驳性举证，其实也是无从举证，因而不能代替原告的正面举证责任。二、被告违约属于不可抗力因素，非被告可控因素所致，请求法院可以免除或者减少被告违约责任。三、涉案房屋已于2015年7月27日、2016年5月16日取得永久供水的相关证明文件、2015年9月15日取得永久供电的相关证明文件、2015年9月21日取得通邮的相关证明文件、2015年9月20日取得天燃气的相关证明文件、2016年7月29日取得《竣工验收备案表》，至此涉案房屋已符合原告与被告签订的合同第十五条的全部条件。根据合同的补充协议，被告于2016年7月30日发出收楼通知给原告，并要求原告到场收楼，逾期视为对该商品房进行了验收、接管手续。故被告在2016年7月30日已完成了合同约定的全部义务，则违约责任最多计算至2016年7月30日。四、根据原告与被告签订的合同附件七：本合同补充协议第五条第3点，原告应该在被告要求的时间内进行收楼，即使原告发现有未完善的地方，也应当填写《收楼验收表》交给被告，由被告负责安排修缮，并在此期间内，原告不作任何追偿，被告在此期间内无需支付赔偿，则违约责任最多计算至2016年7月30日。
经审理查明：2013年11月14日，原告与被告签订《广州市商品房买卖合同（预售）》，合同第四条约定：原告购买被告开发的位于从化市江埔街环市东路223号大院1号（御景宏雅花园2座）1804房，建筑面积131.16平方米；合同第七条约定：涉案房屋总金额为969372元；合同第八条约定：原告以按揭贷款方式付款，首期款自本预售合同网上签订之日起（不超过5日），支付全部房价款的43.26%，金额419372元，除首期款外，剩余房款550000元须于2013年11月14日前申请办理银行按揭手续，并按照按揭方式付款；合同第十二条交房条件约定：该商品房项目工程竣工验收合格，并取得了建设工程质量监督机构出具的商品房建设项目符合验收管理规定的《建设工程质量监督报告》和规划、公安消防、人防、环保部门出具的认可文件或准许使用文件；满足供水、供气、供电及通邮等必要居住条件，并取得了公共服务单位出具的永久供水、供气、供电、通邮的证明文件；合同第十三条约定：被告应在2015年6月30日前将作为本合同标的物的房屋交付原告使用；合同第十四条约定：1.被告未能按照本合同规定的期限交房的，但原告要求继续履行的，合同继续履行，被告应自本合同第十三条约定的交房日期的次日起至实际交付之日止，每日按总房价款0.05%的标准向原告支付违约金；合同附件七补充协议第四条约定，原告与被告同意买卖合同第十四条修改如下：被告未能按照合同规定的期限交房，按以下方式处理，被告应自本合同第十三条约定的交房日期的次日起至实际交付之日止，每日按照总房款的0.03%的标准向原告支付违约金，本合同继续履行；合同第十五条约定，原告与被告进行房屋验收交接时，被告应向原告提供有关商品房的下列资料：1.规划部门出具的《建设工程规划验收合格证》。2.建设单位出具的《建设工程竣工验收报告》。3.消防部门出具的《建设工程消防验收合格意见书》或备案凭证。4.供水、供气、供电、通邮的永久使用证明材料。5.人防、环保部门出具的认可文件或准许使用文件。6.《房地产（住宅）质量保证书》。7.《房地产（住宅）使用说明书》。8.《临时管理规约》或《管理规约》。上述文件中，1至5应出示原件并向原告提供加盖被告公章的复印件；6、7项应载明水电等设施配置说明、有关设备安装预留位置说明、装修注意事项和建筑节能等有关内容，被告应提供已加盖公章的原件给原告；8项应交由原告填写或签署。上述文件不全的，视为不符合交付标准，原告有权拒绝收楼；合同附件七第三条第三款约定，房屋交付的标志为同时满足以下条件：1.一次性付款方式的，原告按买卖合同约定向被告交清该商品房之全部房款，按揭付款方式的被告需收齐首期房款和银行按揭；2.原告应按照双方签订的《购房费用明细表》约定付清应缴全部税费；3.原告有违约行为的，应按照合同及其补充协议的约定向被告交清违约金；4.只要涉案房屋完成工程竣工验收，并满足供水、供电、电梯及通邮等必须居住条件，即该部分配套设施达到使用条件后，视为涉案房屋已符合约定交房条件；5.合同约定的房屋交付期限届满。合同第十六条约定，原告应在接到收楼通知书之日起30日内对该商品房进行验收，如有异议应于验收期限届满之日起3日内以书面形式提出，逾期视为同意接收该商品房；合同附件七第五条约定，原告在被告发出收楼通知书确定的期限内到被告指定的收楼地点办理有关手续，在此期限内，如原告未办理收楼手续，视作原告已对该商品房进行了验收、接管。
再查，上述合同签订后，原告已支付了全部购房款969372元，但被告未能依约于2015年6月30日前将房屋交付原告使用，原告于2017年1月11日向本院提起诉讼。
又查，2016年7月29日，涉案房屋已取得了加盖广州市从化区住房和建设局建设工程竣工验收备案专用章的《竣工验收备案表》及通邮、供水、供电、供气的证明文件。
2016年7月30日，被告通过EMS国内标准快递向原告邮寄收楼通知书，原告确认于2016年8月5日收到该通知书。但原告无证据证明已前往收楼。原告与被告共同确认收楼通知书并无明确具体办理收楼手续的时间。
本院认为：本案为商品房预售合同纠纷，主要涉及以下三个方面的问题：
一、房屋交付问题
原告与被告签订的《广州市商品房买卖合同（预售）》及其附件是双方当事人的真实意思表示，其条款在不违反法律和行政法规的强制性规定的情况下，对双方当事人具有法律约束力。原告与被告签订的《广州市商品房买卖合同（预售）》合同主文约定，原告与被告进行房屋验收交接时，被告应向原告提供有关商品房的下列资料：规划部门出具的《建设工程规划验收合格证》、建设单位出具的《建设工程竣工验收报告》、消防部门出具的《建设工程消防验收合格意见书》或备案凭证、供水、供气、供电、通邮的永久使用证明材料、人防、环保部门出具的认可文件或准许使用文件、《房地产（住宅）质量保证书》、《房地产（住宅）使用说明书》、《临时管理规约》或《管理规约》，但合同的附件七第三条第三款第四项约定，只要涉案房屋完成工程竣工验收，并满足供水、供电、电梯及通邮等必须居住条件，即该部分配套设施达到使用条件后，视为该商品房已符合双方约定的交房条件。2016年7月29日，涉案房屋已经取得广州市从化区住房和建设局建设工程竣工验收备案专用章的《竣工验收备案表》及通邮、供水、供电、供气的证明文件，已达到房屋交付标准，但被告仍应履行通知原告涉案房屋已达交付标准的义务。现被告于2016年7月30日向原告发出收楼通知书，原告于2016年8月5日收到收楼通知书，但通知书并未明确具体的办理收楼手续时间，根据合同第十六条的规定，如原告30日内即2016年9月4日前仍未办理收楼手续，应视为实际交付，故2016年9月4日应视为原告实际收楼日期即被告实际交付涉案房屋的日期。
二、逾期交房责任的承担
原告与被告均应按照合同的约定履行相关的义务。原告已支付了全部的购房款，但被告未能在合同约定的交楼时间2015年6月30日前将符合标准的商品房交付给原告使用，应承担违约责任。根据合同附件七第七条约定，被告如未能按期交房，则应自本合同约定的交房日期的次日即2015年7月1日起至实际交付之日止向原告支付违约金。被告辩称违约系不可抗力或者非被告可控因素所致，应减少或免除答辩人违约责任。本院认为，被告作为房地产开发企业应对房地产开发过程中可能出现的事件有合理预期，预留足够的时间予以应对，从而及时解决商品房开发过程中遇到的相关问题，但被告并未能及时、妥善处理涉案房屋开发过程中遇到的问题，按照合同约定的时间及时交付符合标准的商品房给原告使用，应按照合同的约定承担违约责任。因此，被告要求减轻或免除违约责任的理由不成立，本院不予采纳。由于本院认定被告于2016年9月4日向原告实际交付涉案房屋，故逾期交楼违约金应从2015年7月1日计算至2016年9月4日止。被告认为逾期交楼违约金应计至2016年7月30日，本院予以驳回。
三、逾期交房违约金的标准
原告与被告签订的《广州市商品房买卖合同（预售）》的附件七补充协议第四条约定，被告未能按照合同规定的期限交房，按以下方式处理，被告应自本合同第十三条约定的交房日期的次日起至实际交付之日止，每日按照总房款的0.03%的标准向原告支付违约金，本合同继续履行。原告在本案中主张按每日0.01%的标准计算违约金，是对其自身权利的处分，原告已自行选择将合同主文约定的每日0.05%降低为每日0.01%，大大减轻了被告的违约责任。因此，本院对于被告主张违约金过高的意见不予采纳。
综上，因此，根据《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第一款、第一百一十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
一、被告从化国泰天彤房地产开发有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告李健支付逾期交房违约金（以购房款969372元为本金，按每日万分之一的标准，从2015年7月1日起计至2016年9月4日止)；
二、驳回原告李健的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费1302元，由被告从化国泰天彤房地产开发有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广州市中级人民法院。
当事人上诉的，应在递交上诉状之日起七日内按不服一审判决部分的上诉请求数额向广州市中级人民法院递交上诉案件受理费。逾期不交的，按自动撤回上诉处理。
审判员 李耀文
二〇一七年三月十六日
此件与原本核对无异
书记员 陈振文