内蒙古自治区丰镇市人民法院
民 事 判 决 书
（2015）丰商初字第2号
原告（反诉被告）山东某某开关有限公司。
被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司。
原告（反诉被告）山东某某开关有限公司诉被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员王宋宝适用简易程序公开开庭进行了审理，在审理期间，被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司提出反诉，本院决定依法合并审理。原告（反诉被告）山东某某开关有限公司委托代理人孔某某、闫某某，被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司的委托代理人安某某、赵某某到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
原告（反诉被告）山东某某开关有限公司诉称，2014年4月原被告双方就内蒙古某某化工有限公司10万吨／年甲醇制稳定轻烃项目变电站签订主变、站用变、无功补偿设备、10KV开关柜、二次系统、35KV设备订货合同，总价款3408000元；4月24日签订补充合同增加设备15000元。合同签订后原告按照设备技术协议部分的要求组织加工生产并依约交付了设备进行安装调试直至运行，同时，向被告开具了全额增值税发票。2014年8月19日双方签订补充合同，商定被告应于2014年10月7日前支付设备调试款，但被告至今尚未履行。目前仍拖欠原告货款1369200元，严重损害了原告的合法权益。为此，特诉至贵院，请求依法支持原告的诉讼请求。判令被告支付欠款1369200元及违约损失14180元（按银行贷款利率计算利息损失，暂计算至2015年1月5日）。并承担本案全部诉讼费用。
被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司针对本诉辩称，被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司分别与原告（反诉被告）山东某某开关有限公司签订了订购原告（反诉被告）山东某某开关有限公司变电站设备五份合同，合同约定付款条件是：1、合同生效1周内，在收到供货商提交的文件并确认无误后10天内，采购商将支付合同总价的30%；2、在合同货物全部按期、按量交付至内蒙古丰镇市项目现场指定地点（采购商将提前通知）；收到供货商提交文件并且确认无误后30天内，采购商将支付合同总价的30%；3、全部设备安装就位、调试合格、与装置联运试车合格后或交货六个月后；收到供货商提交的文件并且确认无误后30天内，采购商将支付合同总价的30%，4、质保金10%，在质保期到期后支付。被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司已按照双方合同约定依约履行了1（首批款）和2（到货款）。原告（反诉被告）山东某某开关有限公司的诉求是索要3（调试款）和4（质保金）以及违约金。关于3（调试款），因被答辩人至今未给答辩人进行全方面调试，不按合同履行义务，故被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司不支付该笔款项是合情、合理、合法的。?关于4（质保金），因双方的合同约定质保期还未到期，依据合同约定被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司不应支付。关于违约金，因被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司不存在违约情形，故被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司不应支付违约金。反而是原告（反诉被告）山东某某开关有限公司在履行双方的合同中存在迟延到货、不按照合同约定对到货设备进行调试，被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司至今无法正常生产经营，致使被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司遭受重大经济损失。综上所述：被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司认为原告（反诉被告）山东某某开关有限公司迟延发货，不按时调试设备已构成严重违约。而被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司严格按照合同约定以及合同法的规定了履行合同。故被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司恳请法庭在查明事实的基础上，依法审理，驳回原告的诉讼请求，做出公正的判决，以维护被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司的合法权益，维护正常的经济秩序
被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司提起反诉诉称，2014年4月，反诉人与被反诉人签订五份采购合同，反诉人向被反诉人订购变电站设备。合同约定了付款方式即首付款30%、到货付款30%、安装调试合格付款30%、质保金10%。合同签订后，反诉人按约向被反诉人支付了30%的首付款，但被反诉人迟迟不给反诉人发货，经反诉人多次去函、电话催促，被反诉人延期了76天，才发货，尽管如此，反诉人为了不影响项目投产，支付了合同总金额30%的到货款。到货后被反诉人又刁难反诉人，不给进行安装调试，?致使反诉人遭受重大经济损失。为此，反诉人多次去函电联系，要求被反诉人派人前来处理此事，被反诉人却置之不理。反诉人在此情况下才不得不拒付安装调试款。而被反诉人却因此向贵院提起诉讼，起诉反诉人拒付货款违约。为了维护反诉人的合法权益，反诉人特提起反诉，请求贵院依法判决。被反诉人立即对其设备进行调试，让反诉人正常投产，被反诉人赔偿反诉人违约金33.388万元以及损失27.27万元，并承担诉讼费用。
原告（反诉被告）山东某某开关有限公司针对反诉辩称，一、原告（反诉被告）山东某某开关有限公司已履行调试义务，且设备早已投入使用。首先，双方2014年8月19日签订的补充合同，商定被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司应于2014年10月7日前支付调试款，该补充合同可以证实原告（反诉被告）山东某某开关有限公司已履行调试义务。其次，在双方沟通过程中，被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司工作人员亦承认设备早已调试完毕投入运行，只不过因当前汽油价格因素影响，被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司目前一直处在断断续续的生产状态。二、原告（反诉被告）山东某某开关有限公司不存在迟延供货问题，被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司主张的违约金和损失没有事实和法律依据，是为其恶意拖欠货款寻找借口。首先，关于供货期问题，双方于2014年5月31日达成补充合同，重新确定“供货商装车日期”，但并没有约定具体的到货时间；而被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司在其2014年8月15日的联系函回复中认可了相关设备的到货时间，到货时间均是在“供货商装车日期”后的合理区间内。其次，双方合同约定的违约金条款无效。合同文本均系被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司提供，同时合同第10条“保证、索赔与罚款条款”仅约定供货商即原告（反诉被告）山东某某开关有限公司违约时的责任承担而并未约定被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司违约时的责任承担，很明显该条款是在免除被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司责任，加重原告（反诉被告）山东某某开关有限公司责任，且被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司亦未采取合理的方式提请原告（反诉被告）山东某某开关有限公司注意，因此根据《合同法》第四十条的规?定，合同第10条属于格式条款，应属无效条款。因此，被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司据此主张违约金没有法律依据。再者，被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司主张由于设备晚到货造成的损失纯属无稽之谈。对于供货时间双方在2014年5月31日达成补充合同，重新确定供货商装车日期，原告（反诉被告）山东某某开关有限公司已及时交付货物，不存在违约行为。事实上由于反诉人基建设计问题，在货到后的相当长一段时间内才调试投入运行；同时，被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司的主要产品为汽油，由于2014年下半年汽油价格大幅下降导致被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司无法盈利，被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司的生产断断续续进行，其主张的工人工资损失毫无根据。被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司提交的“变电站不能及时送电造成人员浪费工时损失”系其员工2014年10月份的工资，这恰恰也印证了设备已于2014年10送电，而送电的前提是经过调试，同时也证实被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司的第1项反诉请求没有依据。三、被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司同时主张违约金和损失没有法律依据。根据《合同法》第一百一十四条的规定，“约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少”。不难看出，对于同一违约事实，不能同时主张违约金和损失。因此，被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司的第2项反诉请求没有法律依据。综上所述，原告（反诉被告）山东某某开关有限公司不存在迟延发货行为，已履行了设备调试义务，被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司要求原告（反诉被告）山东某某开关有限公司支付违约金及损失没有事实和法律依据，请求贵院依法驳回其反诉请求，依法维护被反诉人的合法权益。
经审理查明，2014年4月17-19日，原告（反诉被告）山东某某开关有限公司与被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司双方就内蒙古某某化工有限公司10万吨／年甲醇制稳定轻烃项目变电站签订变电站主变及变电站站用变、变电站无功补偿设备、变电站10KV开关柜、变电站二次系统、变电站35KV设备订货合同五份，合同约定，变电站主变及站用变各1台价款为870000元，变电站无功补偿设备价款为660000元，变电站10KV开关柜价款为1050000元，变电站二次系统价款为460000元，变电站35KV设备价款为368000元，上述设备合同总价款3408000元；合同约定设备于2014年5月30日前交付至内蒙古丰镇市丰汇化工有限公司10万吨／年甲醇制稳定轻烃项目施工现场；付款条件为合同生效一周内收到供货商原告（反诉被告）山东某某开关有限公司财务收据等文件后支付合同总价的30%，合同货物全部按期、按量交付至丰镇市项目现场指定地点并收到相关文件且确认无误后支付合同总价的30%，在设备及其配套设备安装就位调试合格、与装置联运试车合格后或交货六个月后，收到供货商原告（反诉被告）山东某某开关有限公司开具的全额增值税发票后，支付合同总价的30%，质保期到期合格后支付10%；供货商原告（反诉被告）山东某某开关有限公司提供制造及检验试验进度表，并通知采购商被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司进入供货商工作场所进行检验，采购商被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司未批准发运之前，所有货物均不得装运，货物运抵工程现场后采购商被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司将组织开箱检验并作出书面记录；质保期为装置性能考核合格后12个月或货物到现场并经采购商被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司检验合格后18个月，以先到者为准；如果由于供货商原告（反诉被告）山东某某开关有限公司的责任使得货物及技术文件未能按合同规定的进度交付，则按照第1、2周每周违约金为1%，第3-6周每周违约金为2%，不足一周按照一周计算，延期6周以上，采购商被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司有权终止合同。2014年4月24日，原告（反诉被告）山东某某开关有限公司与被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司双方签订补充合同，约定同意在变电站35KV设备增加站变S11-100／35-0.4增加零序电流互感器一个，保护系统使用北京华星PT消谐器两个，增加合同价款15000元。合同签订后因设计等原因，双方就交货时间于2013年5月31日签订补充合同，约定供货商原告（反诉被告）山东某某开关有限公司交付装车日期明细为，电容补偿设备SVG一套、TBB一套、户外真空断路器ZW17-35二台、隔离开关GW4-40.5六组、消谐器一支、浇铸互感器三台、熔断器六支、避雷器六支、二次系统在6月5日前装车，10KV开关柜二次接线图交付给采购商被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司或设计方审核确认后，在2014年6月15日装车发货。原告（反诉被告）山东某某开关有限公司于2015年6月4日、6月5日将电容补偿设备SVG一套、TBB一套、户外真空断路器ZW17-35二台、隔离开关GW4-40.5六组、消谐器一支、浇铸互感器三台、熔断器六支、避雷器六支、二次系统及配套设备零件等交付被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司，10KV开关柜及配套设备零件等于2014年6月17日装车，于2014年6月19日交付被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司。2014年8月6日，原告（反诉被告）山东某某开关有限公司与被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司双方达成增补合同，约定购买10KV户内母线桥增补部分，价格为17600元，交货时间为8月9日，全款发货。2014年8月19日，原告（反诉被告）山东某某开关有限公司与被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司双方达成补充合同，约定被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司于2014年10月7日前将设备调试款付给原告（反诉被告）山东某某开关有限公司。原告（反诉被告）山东某某开关有限公司将增值税专用发票交付被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司。另查明，被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司的10万吨／年甲醇制稳定轻烃项目于2014年11月5日投料试车，11月8日达到全负荷生产。另查明，被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司已经支付原告（反诉被告）山东某某开关有限公司货款（10KV户内母线桥增补部分）2053800元。
上述事实有经过庭审质证、认证的书证、当事人陈述等证据证明，本院予以确认。
本院认为，双方签订的合同及补充合同均是双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律的强制性规定，合法有效。双方当事人理应按照合同约定及变更后的合同约定履行自己的义务。按照双方约定，被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司于2014年10月7日前将设备调试款即合同总价款的30%即1026900元付给原告（反诉被告）山东某某开关有限公司的约定是真实意思表示，被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司应当按照约定履行。至于约定的质保金，按照合同约定，应当在质保期届满后支付，根据合同约定，质保期尚未届满，因此质保金即合同总价款的10%即306300元，应当在质保期届满后主张。因被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司未按约定付款，原告（反诉被告）山东某某开关有限公司主张要求支付逾期付款违约金的请求应予以支持，因合同未约定逾期付款违约金标准，根据《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》的规定，应当按照逾期贷款罚息的标准即同期贷款基准利率加30-50%的标准计算，原告（反诉被告）山东某某开关有限公司要求按照同期贷款利率计算，不违反法律规定，应予准许。至于被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司主张的原告（反诉被告）山东某某开关有限公司逾期交货的事实，确定是否逾期应当按照双方变更后的交付时间确定。按照变更后的约定，原告（反诉被告）山东某某开关有限公司应当在2014年6月15日将10KV开关柜及配套设备零件装车，而实际在2014年6月17日将10KV开关柜及配套设备零件装车，逾期2天，属于违约行为，其他设备均按时交付。被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司要求原告（反诉被告）山东某某开关有限公司支付违约金33.388万元以及损失27.27万元的请求，根据合同法相关规定，违约金与赔偿损失不能同时适用，同时被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司未提供由于原告（反诉被告）山东某某开关有限公司逾期2天交付10KV开关柜及配套设备零件给其造成损失的具有证明力及关联性的证据，按照合同约定，原告（反诉被告）山东某某开关有限公司应向被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司承担违约金，即逾期交付货物10KV开关柜及配套设备零件价格1050000元的1%为10500元。关于被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司主张设备有质量问题，因被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司未提供足够证据，且被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司的10万吨／年甲醇制稳定轻烃项目已经投产使用，因此不予认可。根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十三条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：
一、被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司在判决生效后十日内给付原告（反诉被告）山东某某开关有限公司货款1026900元及利息（按照同期贷款利息从2014年10月7日计算至给付之日止）；
二、原告（反诉被告）山东某某开关有限公司在判决生效后十日内支付被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司迟延履行违约金10500元。
本诉案件受理费17250元，由原告（反诉被告）山东某某开关有限公司负担4312.5元，由被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司负担12937.5元；反诉案件受理费9865元，由原告（反诉被告）山东某某开关有限公司负担165元，由被告（反诉原告）内蒙古某某化工有限公司负担9700元。
如果未按照生效判决指定的期间履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的利息。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于内蒙古自治区乌兰察布市中级人民法院。
审判员 王宋宝
二〇一五年六月十六日
书记员 郝 栋
附：
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第二十四条买卖合同对付款期限作出的变更，不影响当事人关于逾期付款违约金的约定，但该违约金的起算点应当随之变更。
买卖合同约定逾期付款违约金，买受人以出卖人接受价款时未主张逾期付款违约金为由拒绝支付该违约金的，人民法院不予支持。
买卖合同约定逾期付款违约金，但对账单、还款协议等未涉及逾期付款责任，出卖人根据对账单、还款协议等主张欠款时请求买受人依约支付逾期付款违约金的，人民法院应予支持，但对账单、还款协议等明确载有本金及逾期付款利息数额或者已经变更买卖合同中关于本金、利息等约定内容的除外。
买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》
第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。
在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。