河北省石家庄市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2018）冀01民终2257号
上诉人（原审被告）：东胜房地产开发集团有限公司，住所地石家庄长安区平安北大街158号紫晶苑1号楼25层。
法定代表人：李彦宽，该公司执行董事。
统一社会信用代码：911301007840502320。
委托诉讼代理人：杨睿，河北必道律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：王景霞，女，汉族，1955年8月17日生，住。
被上诉人（原审被告）：石家庄市桥西区苑东街道办事处大谈村村民委员会，住所地石家庄市桥西区工农路731号。
法定代表人：陈荣建，该委员会主任。
上诉人东胜房地产开发集团有限公司因与被上诉人王景霞、石家庄市桥西区苑东街道办事处大谈村村民委员会房屋拆迁安置补偿合同纠纷一案，不服河北省石家庄市桥西区人民法院（2017）冀0104民初2702号民事判决，向本院提起上诉。本院于2018年2月8日立案后，依法组成合议庭进行了审理。上诉人东胜房地产开发集团有限公司、被上诉人王景霞、被上诉人石家庄市桥西区苑东街道办事处大谈村村民委员会到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
东胜房地产开发集团有限公司的上诉请求称，请求二审法院依法撤销桥西区人民法院（2017）冀0104民初2702号民事判决书，并依法改判驳回原审原告的诉讼请求。本案全部诉讼费用由被上诉人承担。事实与理由：上诉人认为回迁房钥匙交付之前村委会任何形式的通知，都应当视为村委会的公示。而本案中，大谈村委会在收到回迁房到2016年9月23日期间是否发放过通知，一审法院未做查明。一审法院认定东胜房地产公司应支付原告至2016年9月23日的过渡费、拆迁优惠政策补贴费用，属于适用法律错误；上诉人将房屋交付给大谈村委会后的过渡费等相关费用均应当由大谈村委会承担。大谈村委会对未及时公示交房是否承担责任，应由二被告另案处理显属错误，请求二审法院应当撤销一审判决并依法改判。
王景霞答辩称，一审法院认定事实清楚，法律关系确切，审判程序合理，请求驳回上诉人的上诉请求，维持一审判决。
石家庄市桥西区苑东街道办事处大谈村村民委员会答辩称，东胜房地产开发集团有限公司的上诉请求缺乏事实与法律依据，原审判决认定事实清楚、适用法律正确，请求驳回上诉、维持原判。
王景霞向一审法院起诉请求：请求判令被告支付过渡费24150元（2015年9月1日至2016年9月22日），延期过渡费6516元（2016年7月15日至2016年9月22日），每月享受补贴费3830元（2015年9月1日至2016年9月22日），每月发放补贴费53300元、违约金7902元（2015年4月1日至2016年9月22日），合计95698元。本案诉讼费由被告承担。
一审法院查明的事实：2013年7月15日，大谈村委会为甲方，王景霞为乙方，河北东丽房地产开发有限公司（以下简称东丽房地产公司）为丙方签订了《大谈村拆迁安置补偿协议书》。协议约定，乙方将自家宅基地上建筑物中的全部财产腾清并结清水、电、暖、有线等费用，达到拆除条件将房屋交予甲方。被拆除房屋位于房屋一套，乙方采取自行过渡方式，丙方按每月2300元付给乙方过渡费，以协议签订日期开始计算，过渡期暂定为三年。乙方取得旧房验收合格证即可领取1年的过渡费27600元。所余过渡费于一年后每半年领取一次，过渡费发放至甲方公示交房之日止。拆迁场地按期腾清后因丙方责任延长过渡期的，在规定的基数上增加临时过渡费：逾期6个月以内增加25%；逾期满6个月不满12个月的增加50%；逾期满12个月不满24个月增加75%；逾期24个月以上的增加100%。协议第四条约定，根据第六号公告，享受拆迁优惠政策，每月发放补贴3000元，按季度发放，自签订协议之日起至公示交房之日止。协议第五条约定，根据六号公告（补充公告），享受住房补贴，每月300元，首发12个月，共计3600元，自签订协议之日起至公示交房之日止。协议签订后，原告王景霞于2013年7月15日领取桥西区大谈村旧村拆迁房屋交验单。被告东胜房地产公司按照上述约定向原告发放过渡费、住房补贴至2015年8月31日，发放优惠政策补贴至2015年4月30日。原告称被告大谈村委会向其发放了2015年9月、10月的过渡费4600元。原告于2016年9月23日、2017年6月21日分别领取一套130平方米、两套85平方米的回迁房。2011年4月25日，大谈村委会为甲方与东丽房地产公司为乙方签订《石家庄桥西区大谈村城中村改造项目合作开发协议书》（以下简称大谈村城中村改造合作开发协议），协议约定，就石家庄桥西区大谈村城中村改造项目甲乙双方组成项目小组联合办公，对于项目的开发，甲乙双方采取分工合作的模式，甲方负责旧村的拆迁、村民关系的协调；乙方负责本项目建设全部资金的筹措投入、项目的开发、建设管理及施工等。甲方努力保证在市政府规定期限内（2011年8月底）将旧村拆迁完毕，交由乙方进行建设，乙方保证场地腾清及“三通一平”后，一个月内进行开工建设，自开工之日起，三年内完成安置住宅的交付，并达到入住标准。2010年7月17日的《石家庄市桥西区大谈村拆迁改造补偿安置方案》（以下简称大谈村拆迁安置方案）载明，被告大谈村委会系大谈村城中村改造项目的拆迁人。2013年9月12日，石家庄市建设局综合开发处出具的石建拆验[2013]8号城中村房屋拆迁清场证明，证实大谈村城中村改造项目2013年9月下旬全部拆平。2015年4月20日，被告东胜房地产公司与大谈村委会召开关于大谈回迁区工程增减项目沟通会。会议确定以下具体事项：增加室内地砖及墙面砖，2#地1#、2#、3#、4#楼，3#地1#、2#、4#、6#、7#楼共计九栋，室内地面，褐红色踢脚线（800*100mm）确定粘贴，南阳台墙面确定贴砖。800*800地砖，经村两委会确定颜色为金丝玉石，单价为36.8元/块；工期顺延，因贴砖事宜未在原开发协议内，考虑采购、运输、施工等实际情况，工期合理顺延两个月，交房日期确定为2015年10月31日。2015年4月27日，�告东胜房地产公司与大谈村委会召开关于大谈回迁区工程改造专题会议，决定过渡费统一暂发至2015年8月31日第一批回迁房交房；即使因增加贴砖等工程变更项目导致交房时间延后至2015年10月31日，也不再支付过渡费。2015年11月4日，被告东胜房地产公司将大谈村旧村改造回迁区2#地块1#、2#、3#、4#楼交付于大谈村委会，2015年11月10日，被告东胜房地产公司将大谈村旧村改造回迁区3#地块1#、2#、4#、6#、7#楼交付于大谈村委会，上述两份工程竣工移交单上均加盖了大谈村委会公章，并签有“验收合格，同意移交”的字样。再查明，2015年4月14日，河北东丽房地产开发有限公司更名为东胜房地产开发集团有限公司。以上事实，有原告提交的大谈村拆迁安置补偿协议书、银行账户明细单、房屋验收合格证、拆迁安置合同签订及履行情况确认表、原告诉讼请求确认表；被告东胜房地产公司提交的2015年4月20日的会议纪要、2015年4月27日的会议纪要、工程竣工移交单两份、大谈村城中村改造合作开发协议等证据予以证实。
一审法院认为，原、被告2013年7月15日签订的《大谈村拆迁安置补偿协议书》是当事人真实意思表示且未违反法律和行政法规的强制性规定，应认定有效，双方当事人应按照协议约定履行义务。本案中，原告与二被告签订上述拆迁安置补偿协议书后，将被拆迁房屋交付被告。被告东胜房地产公司应按照上述协议约定向原告支付过渡费、住房补贴费和拆迁优惠政策补贴。按照拆迁协议约定，上述费用和补贴付至大谈村委会公示交房之日。大谈村委会虽未进行交房公示，但其于2016年9月23日向原告交付回迁房钥匙，应视为完成公示。故，被告应当向原告发放过渡费、住房补贴、拆迁优惠政策补贴至2016年9月23日止。双方均认可拆迁过渡费和住房补贴费发放至2015年8月底，拆迁优惠政策补贴发放至2015年4月底。原告自认被告大谈村委会向其补发2015年9月、10月的过渡费。故被告东胜房地产公司应支付原告2015年11月1日至2016年9月23日的过渡费2300元/月，计24763元，支付原告2015年9月1日至2016年9月23日的住房补贴300元/月，计3830元，支付原告2015年5月1日至2016年9月23日的拆迁优惠政策补贴3000元/月，计50300元。拆迁过渡费是指过渡期补助费，是拆迁后对于被拆迁方给予的临时安置租房费用。被告大谈村委会已于2016年9月23日将回迁房交付原告。原告要求支付2016年9月23日之后的过渡费，无事实根据，本院不予支持。原告与二被告签订的拆迁协议中并未约定被告大谈村委会对该拆迁协议中的支付过渡费、生活补贴费、拆迁优惠政策补贴费的义务承担连带责任，故原告主张被告大谈村委会承担连带责任之诉求�无事实根据和法律依据，本院不予支持。拆迁因协议未约定二被告对未按期支付优惠政策补贴承担违约责任，故原告关于违约金的主张，本院不予支持。被告东胜房地产公司分别于2015年11月4日、10日将回迁房交付大谈村委会，大谈村委会在工程竣工移交单上加盖公章，并签有“验收合格，同意移交”的字样。但被告大谈村委会于2016年9月23日向原告才交付回迁房钥匙。此期间被告大谈村委会对未及时公示分房是否承担责任，应由二被告另案处理。依据《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决：一、被告东胜房地产开发集团有限公司于本判决生效之日起十日内向原告王景霞支付2015年11月1日至2016年9月23日的过渡费2300元/月，计24763元;支付原告2015年9月1日至2016年9月23日的住房补贴300元/月，计3830元;支付原告2015年5月1日至2016年9月23日的拆迁优惠政策补贴3000元/月，计50300元。二、驳回原告王景霞的其他诉讼请求。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，被执行人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费2750元，被告东胜房房地产开发集团有限公司负担1972元,原告王景霞负担778元。
经本院审理查明事实与原审查明事实一致，各方当事人二审期间均未提交新证据。
本院认为，案涉《大谈村拆迁安置补偿协议书》系三方当事人真实意思表示，且不违反法律强制性规定，该协议的证据效力予以确认。当事人应按照约定全面履行自己的义务。根据该协议约定，东胜房地产公司应向被拆迁户支付过渡费和拆迁优惠政策性补贴补助费至大谈村委会�示交房之日止，但并未明确公示及交房的先后顺序，大谈村委会实际也并未采取张贴公告等方式进行交房公示，其于2016年9月中旬短信通知被拆迁户回迁房选号，并于2016年9月23日交付首批回迁房钥匙，被拆迁户领取回迁房钥匙的时间可视为大谈村委会公示交房之日。一审法院据此判令东胜房地产公司向被拆迁户支付过渡费至实际交房之日，有相应的事实和法律依据，并无不妥。《大谈村拆迁安置补偿协议书》约束东胜房地产公司、大谈村委会及被拆迁户三方当事人，而东胜房地产公司与大谈村委会协商交房等事宜并没有本案被拆迁户参与，也无证据证明已将相关协商内容及结果告知本案被拆迁户，故东胜房地产公司与大谈村委会两方所签订的会议纪要对本案被拆迁户不产生法律上的约束力。东胜房地产公司称大谈村委会与其签署会议纪要可以代表广大村民意志，�付过渡费至2015年8月31日符合协议各方意愿，理据不足，不予采信。东胜房地产公司向被拆迁户支付过渡费用是履行三方当事人签订的《大谈村拆迁安置补偿协议书》中明确约定的合同给付义务，并不属于违约责任范畴，故东胜房地产公司主张按照《石家庄市桥西区大谈村旧村拆迁安置办法》处理，缺乏相应的事实和法律依据，故不予支持。东胜房地产公司与大谈村委会以签署会议纪要的形式约定过渡费用的给付及其他回迁区工程改造事项，由此产生的相关争议，属于双方之间合作开发争议，与本案非同一法律关系，一审法院判令由当事人另案处理，并无不妥。
综上所述，东胜房地产公司的上诉请求不能成立，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：
驳回上诉�维持原判。
二审案件受理费2750元由上诉人东胜房地产开发集团有限公司负担。
本判决为终审判决。
审判长 李德利
审判员 刘立虹
审判员 张国俊
二〇一八年三月十六日
书记员 李 苒