内蒙古自治区包头市青山区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）包青商初字第85号
原告内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司，住所地内蒙古自治区包头市青山区。
法定代表人杨军，该公司董事长。
委托代理人薄建业，该公司部长。
委托代理人朱自忠，内蒙古石兴律师事务所律师。
被告苏州富琳克斯自动化工程有限公司，住所地苏州市吴中区。
法定代表人马进富，该公司经理。
委托代理人孙良才，江苏经权律师事务所律师。
原告内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司诉被告苏州富琳克斯自动化工程有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2015年8月21日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。第一次开庭，原告内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司的委托代理人薄建业、朱自忠、被告苏州富琳克斯自动化工程有限公司的委托代理人孙良才到庭参加诉讼；第二次开庭，原告内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司的委托代理人朱自忠到庭参加诉讼，被告苏州富琳克斯自动化工程有限公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。
原告内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司诉称，原、被告于2013年2月4日签订《超声波脱脂机合同》及《技术附件》，原告向被告采购型号为FLKS-
QX350的超声波脱脂机1台，合同总价款为513000元，交货期为合同签订生效后预付款到后3个月内交货到原告现场。该合同第12条约定被告超过合同交货期及验收期时间按周计算，每迟交一周，被告需向原告支付货款总额0.5%的违约金，原告可从分期付款中扣除。合同签订后，2013年4月3日，原告支付合同设备金额的30%作为首付款即153900元。交货地点为被告公司内，2013年11月被告才交货，被告迟延交货4个月（17周），应当承担43605元（513000×0.5×17）的违约金。同时被告交付的超声波脱脂机清洗槽、排水系统等设备存在漏水等质量问题，且主体颜色不是合同约定的蓝色C100M60。为维护原告合法权益，原告诉至法院，请求：1、判令被告支付原告违约金43605元；2、被告承担本案诉讼费用。
被告苏州富琳克斯自动化工程有限公司辩称，其公司确实是延期两个多月交付的货物，是和原告的经办人沟通过，因为当时原告厂房还没有建设好，还没有安装脱脂机的条件。2014年4月份之后原告才具备了安装脱脂机的条件。现在原告主张的违约金过高，原告没有实际的损失，如判令被告支付原告违约金，2015年1月26日至今原告应当支付我公司延期付款违约金进行抵付。原告没有证据证明产品存在质量问题，所以不予给原告修理。现在设备的颜色就是蓝色C100M60，所以不存在原告所诉的第三项诉讼请求。诉讼费应由原告自行承担，请求驳回原告诉讼请求。
经审理查明，2013年2月4日，原告内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司与被告苏州富琳克斯自动化工程有限公司签订《合同》（含技术附件），合同约定：被告向原告出售型号为FLKS-
QX350的超声波脱脂机1台；合同总价款为513000元；交货期为合同签订生效预付款到后3个月内交货到原告现场（含设备预验收工作）；设备终验收期为设备送达被告后，被告应在10日内安装调试完毕，调试完毕后20天内完成终验收；被告负责到货设备的开箱、安装、调试、验收等工作；合同生效后，原告付给被告合同金额的30%计153900元为预付款；设备到货后，经对设备外观、数量预验收合格，设备终验收，支付合同设备金额的60%计307800元整；质保金为合同金额的10%，计人民币51300元整，在质保期满（12个月）内设备无质量问题支付；设备保质期从设备最终验收合格之日起算；终验收款及质量保证金延期支付，每超过一周，处以应付金额的0.5%的违约金。被告超过合同交货期及验收期时间按周计算，每迟延一周，被告需向原告支付货款总额0.5%的违约金。合同签订后，2013年4月3日，原告支付被告预付款153900元，同年11月，被告将脱脂机送至原告厂房。2014年8月26日，被告出具《超声波脱脂机验收报告》。
另查明，2015年2月，被告苏州富琳克斯自动化工程有限公司以原告内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司未付货款307800元为由将其诉至本院，本院以（2015）包青民初字第XX号民事判决书判决：1、内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司于本判决书生效之日起十日内付清苏州富琳克斯自动化工程有限公司货款307800元。2、内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司支付苏州富琳克斯自动化工程有限公司违约金，以欠付货款金额307800元按照每周0.5%从2014年8月26日一周后即2014年9月3日起计算至2015年1月26日止。本案原告以被告交付的超声波脱脂机存在质量问题而拒绝付款提出上诉，包头市中级人民法院于2015年12月7日以（2015）包民终字第XX号民事判决书维持原判。在该案中，内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司明确表示放弃对产品质量的鉴定，并提供公证书的外观描述来证实设备有质量问题，二审法院不予采信。
上述事实有《合同》、《超声波脱脂机验收报告》、网上银行电子回单、往来函、公证书、（2015）包青民初字第XX号民事判决书、（2015）包民终字第XX号民事判决书等书证及原、被告的当庭陈述在案为凭。
本院认为，原告内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司与被告苏州富琳克斯自动化工程有限公司签订的《合同》系双方当事人真实意思表示，且不违反法律、行政法规的禁止性规定，是合法有效的，原、被告双方应当按照合同约定全面履行。因该合同约定在合同生效后原告先预付货款30%后三个月内被告交付超声波脱脂机一台，原告预付货款30%时间为2013年4月3日，被告交货时间应当为2013年7月3日，但被告实际交货时间为2013年11月，安装验收完毕为2014年8月26日。按照合同约定被告延期交货四个月，已经违反合同约定原告预付款三个月后交货的规定，被告已经违约逾期交货应当承担违约责任。因此，被告应当向原告支付货款总额513000元0.5%的违约金即43605元。原告的其他主张因证据不足不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百三十条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：
一、被告苏州富琳克斯自动化工程有限公司支付原告内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司违约金43605元，于本判决生效之日起三日内付清。
二、驳回原告内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费890元（原告已预交），由被告负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于包头市中级人民法院。
审 判 员 杨子敬
代理审判员 高 玲
人民陪审员 张朝晖
二〇一六年八月二十日
书 记 员 郝 婕
附：相关法律条文
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。