湖北省武汉市东西湖区人民法院
民 事 判 决 书
（2013）鄂东西湖民商初字第00164号
原告武汉力地液压设备有限公司，（九支沟）。
法定代表人朱明礼，董事长。
委托代理人尤太华，湖北华忠律师事务所律师。（特别授权）
被告新疆银莱科技有限公司。
法定代表人高贵良，总经理。
原告武汉力地液压设备有限公司（以下简称力地液压公司）与被告新疆银莱科技有限公司（以下简称新疆银莱公司）买卖合同纠纷一案，本院于2013年3月11日受理后，依法适用普通程序，由代理审判员张旭妍担任审判长，与人民陪审员付元姣、周洁组成合议庭，于2013年10月25日公开开庭进行了审理。原告力地液压公司的委托代理人尤太华到庭参加了诉讼，被告新疆银莱公司经本院合法传唤无正当理由未到庭应诉。本案现已审理终结。
力地液压公司诉称，2010年11月29日，原、被告签订《哈萨克斯坦共和国恰尔达拉水电站进水口事故闸门液压启闭机设备采购》合同一份，约定原告向被告提供液压启闭机等相关设备，并约定了合同价款、付款方式、违约责任、违约罚金、技术等。2011年1月19日，双方再次签订补充协议，至此，合同总价款为人民币5，349，000元，其他条款仍按原合同执行。在合同履行初期，被告对合同约定的前两次付款比较及时，但从第三次付款时，被告没有�合同约定付款，我方为了抗辩，延迟了发货时间。由于被告反复承诺发货后马上付款，原告考虑到两方的合作关系，将全部设备交付给被告，并开具全额发票，积极配合被告办理出口等相关手续。2012年8月9日，被告向原告发出书面通知，单方终止合同，并拒绝再向原告支付任何费用。现请求判令：1、判令被告支付拖欠货款人民币1，374，500元及利息；2、判令被告支付现场服务人员工地补助费人民币32，000元；3、诉讼费由被告承担。
新疆银莱公司未到庭，亦未提交书面答辩状。
力地液压公司为证明其诉讼主张，在举证限期内向本院提交了下列证据：
1、哈萨克斯坦共和国恰尔达拉水电站进水口事故闸门液压启闭机设备采购合同文件，证明双方之间的买卖合同关系及合同内容；
2、哈萨克斯坦共和国恰尔达拉水电站进水口事故闸门液压启闭机设备采购合同补充协议书，证明原被告双方在原合同的基础上增加了设备的名称、数量、单价等，其他仍按原合同履行；
3、交通银行湖北分行记账回执，证明被告支付货款3，974，500元，到目前为止仍欠货款1，374，500元；
4、交货清单，证明原告已按合同约定及被告同意的时间约定，先后六次将全部货物交付给被告；
5、哈萨克斯坦最新生产进度事宜（2011年5月6日）、关于恰尔达拉水电站进水口事故闸门启闭机生产进度的回复（2011年5月17日）、关于恰尔达拉电站启闭机交货及现场指导人员的函（2011年7月4日），证明原告根据实际情况，将交货的变更时间通知被告方后，被告方没有否定，确认后认可的事实；
6、关于派驻恰尔达拉电站启闭机现场指导人员的函（2011年9月14日）、关于技术服务的函（2011年11月25日），证明原告已按合同约定派指导人员给被告提供现场服务，并超期服务的事�；
7、关于合同款项的函（2011年12月8日）；关于恰尔达拉电站启闭机竣工资料及现场指导人员的函（2011年12月9日）；恰尔达拉水电站液压启闭机货款（2012年6月20日）；恰尔达拉水电站液压启闭机货款回函（2012年6月20日）；恰尔达拉水电站液压启闭机货款（2012年6月21日）；关于恰尔达拉水电站液压启闭机货款的函（2012年6月25日），证明原告多次向被告催收拖欠货款，被告寻找各种理由为借口，拒绝支付剩余货款。到目前为止，被告仍拖欠货款人民币1，374，500元的事实；
8、关于终止恰尔达拉水电站启闭机设备采购合同的函。证明被告未经我方同意，于2012年8月9日向我方发函，单方终止合同的事实。
新疆银莱公司在举证期限内未提交证据。
本院认为，力地液压公司提交的证据来源合法，证明内容客观，且能相互印证，故均可作为本案认定案件事实的依据予以采信。
本院根据庭审中确认的证据和力地液压公司在庭上的陈述，综合认定本案案件事实如下：
力地液压公司成立于2005年3月7日，经营范围包括液压设备及配件、机电产品的设计、制造、销售及技术咨询服务；货物进出口（有效期至2011年5月23日止）、技术进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（国家有专项规定的项目，须取得有效审批文件或许可证后在有效期内方可经营）
新疆银莱公司成立于2007年1月22日，经营范围包括：一般经营项目：农作物种植，香料植物种植，货物与技术的进出口业务；边境小额贸易业务。销售：雕塑；玻璃钢制品、游乐设备、服装鞋帽、日用品、五金交电、机电产品、汽车配件、家用电器、农畜产品、化工产品、石油制品、阀门、建材。
2010年11月29日，新疆银莱公司（买方）与力地液压公司（卖方）签�《哈萨克斯坦共和国恰尔达拉水电站进水口事故闸门液压启闭机设备采购合同文件》一份，约定总价款为4，350，000元。付款方法：卖方根据本合同规定向买方出具收款收据，经买方确认的前提下，由买方对卖方直接支付款项。具体付款进度：本合同签字并生效后，卖方提交金额为本合同总价30%的财务收据后，买方于10日内支付合同总价的30%作为预付款；卖方提交进水口事故闸门液压启闭机下料证明文件及金额为合同总价20%的财务收据后，买方于10日内支付合同总价的20%作为预付款；设备交货之日前，卖方提交下列单据，买方审核无误后10天内，向卖方支付合同总价的30%作为交货款：金额为合同总价的30%的财务收据、该批设备的装箱清单、该批设备的质量检验合格证明、该批设备的商检换证凭单、该批设备相应合同设备价格100%金额的全额增值税专用发票、所供设备的出库单。在设备完成现场安装，初步验收合格后，卖方提交下列单据，买方审核无误后，向卖方支付本合同价的15%设备款：金额为合同总价15%的财务收据、买方出具的合同设备的初步验收证书。在合同设备保证期结束后，卖方提交下列单据，买方审核无误后10天内，向卖方支付本合同总价5%的尾款：金额为合同总价5%的财务收据、买方出具的合同设备的最终验收证书。技术服务：卖方应保证良好的售后服务，保证设备与系统的正常运行。保证期满后，卖方对其提供的设备应提供终身有偿售后服务。卖方按《专用技术条款》中的约定，派遣人员到现场对安装、试验和试运行进行指导。他们应对安装单位就方法、工艺、程序和注意事项提出要求，并对安装盒试验质量负责监督。卖方派遣人员的技术服务费用包括在合同总价中，但卖方人员的签证、人身保险、国际及国外交�、食宿、办公等费用由买方承担。卖方现场人员工地补助费由买方承担，补助标准为每人每天400元。结算费用按实际发生自然天数计算。现场验收试验及试运行应在买方主持下进行，由安装承包单位负责实施，由卖方负责进行技术指导并承担质量责任。现场验收试验及试运行完毕后，买方应在30天内签署本合同设备初步验收证书。初步验收证书签发之日起，开始设备质量保证期。按合同规定的设备保证期届满时，合同双方按合同文件要求对设备进行全面检查，合格后，买方在30天内对该设备签发最终验收证书。在最终验收时，若又发现重大缺陷，则应由卖方按合同规定修复，并重新开始计算质量保证期。本合同设备质量保证期指买方签发初步验收证书日期算起1年。在保证期内，设备在设计、制造、工艺、材料和性能等方面应无任何缺陷。当设备存在上述缺陷，应由卖方负责免费更换或修复有缺陷的设备或部件，并按规定重新计算保证期。买方在合同规定的付款日期到期后，未向卖方支付规定的款项，卖方有权书面通知买方，要求买方按合同规定支付违约罚金。卖方违约时，买方可在发现卖方违约10天内书面通知卖方，要求卖方支付违约罚金。必要时还可书面通知卖方终止合同。卖方应赔偿由于终止合同而引起的买方的经济损失。卖方未能在合同规定日期或合同双方所同意的宽限期内交货，则应按每天每批迟交设备价格的0.5%支付违约罚金，但延期不能超过15天，否则卖方承担由此造成的工程损失；卖方未能在技术条款约定的期限内提交图纸和资料时，应按每张图纸或每份资料每天100元人民币支付违约金，一直到提供图纸和资料时为止；以上两项违约金总额不超过合同总价的10%。买方若未能按合同约定的“付款办法”按时向卖�支付货款，应按中国人民银行规定的同期贷款利率向卖方支付利息。发生纠纷时，合同双方应尽可能协商解决，协商不成时，任何一方均可提请上级主管部门或仲裁机构调解、仲裁，也可直接向人民法院起诉。合同还约定了其他事项。
2010年12月2日，新疆银莱公司通过交通银行向力地液压公司转账支付货款1，305，000元。
2011年1月19日，力地液压公司与新疆银莱公司签订《哈萨克斯坦共和国恰尔达拉水电站进水口事故闸门液压启闭机设备采购合同补充协议书》，约定补充协议合同价款为999，000元，本补充协议按原合同商务条款与技术条款相关内容执行。
2011年3月3日，新疆银莱公司通过交通银行向力地液压公司转账支付货款1，369，500元。
2011年6月14日，新疆银莱公司通过交通银行向力地液压公司转账支付货款1，300，000元。
2011年5月6日，力地液压公司向新疆银莱公司发传真（关于哈萨克斯坦最新生产进度事宜）一份，内容为：根据5月3日公司召集市场部，保障部，生产部，电液部关于哈萨克斯坦生产紧急会议，考虑到材料采购周期和车间实际生产能力，编制了最新实际可行的发货计划，具体如下：5月15日，发货内容2支油缸，1套电控柜，1套液压泵站，20桶液压油；5月30日发货内容4支油缸，50桶液压油；6月10日发货内容6支油缸及1套电控柜，1套液压泵站发货，25桶液压油，管路及附件，站外管路等，备品备件，专用工具及测试仪器。
2011年5月17日，新疆银莱公司向力地液压公司发传真一份，内容为：贵5月6日《哈萨克斯坦最新生产进度事宜》的函收悉，根据贵我双方于2010年11月29日签订的进口闸门启闭机采购合同，以及2011年1月19日签订的底孔门启闭机采购补充协议，贵方12套启闭机交货时间应为2011年3月15日。贵5月6日传真又提交经贵司各部门协商一致承诺首批交货时间为5月15日。我方验收人员于14日抵汉后又获知15日无法交货，最早要到20日才能首批交货。……确保20日首批成功交货，确保30日即6月10日后两批顺利交货。
2011年7月4日，新疆银莱公司向力地液压公司发传真一份，内容为：目前还有最后一批设备发货，编号1112的4支油缸及上批未发散件，请对照前几批发货清单及总发货清单，不要有任何遗漏……已通知运输公司7月7日货车到厂，之前会安排人员与贵司联系，请务必妥善安排好最后一批设备的发运事宜&启闭机预计在今年8月初开始安装，根据合同要求，请安排现场安装指导工程师1人……
2011年9月14日，新疆银莱公司向力地液压公司发传真一份，内容为：由贵厂供货的恰尔达拉水电站快速门及底孔门启闭机已运抵工地现场并准备到货验收和安装。根据合同规定，请贵厂指定人员柴十柴工及时到现场提供安装指导工作。
2011年11月25日，力地液压公司向新疆银莱公司发传真一份，内容为：哈萨克斯坦共和国恰尔达拉水电站液压启闭机由贵司委托我公司承制，根据贵司2011年9月14日所发传真，我司已派售后服务部经理柴十于2011年9月19日乘机抵达工地现场进行指导安装。由于双方所签合同中规定技术服务天数为60天，目前已超过合同服务天数，请贵司允许我司售后服务部经理柴十返程。
2011年12月8日，力地液压公司向新疆银莱公司发传真一份，内容为：我公司已于2011年8月17日将哈萨克斯坦共和国恰尔达拉水电站液压启闭机采购的所有货物发货到达指定工地现场，该项目合同总价为5，349，000元整，该项目货款贵公司已支付3，974，500元，根据贵司与我司签订的该项目的合同的付款条件“设备交货之日前，卖方提交相关单据，买方审核无误后10天内，向卖方支付至合同总价的80%”，即贵司应将货款支付至4，278，200元，现我公司向贵公司申请支付货款304，700元。请贵司尽快将货款支付与我公司。
2011年12月9日，新疆银莱公司向力地液压公司发传真一份，内容为：贵司驻现场技术服务工程师柴十于今日回国。非常感谢贵司后期的积极配合，特别是协助处理电控柜损坏事宜。……合同款项支付问题，我司在合同签订后数日内即支付了30%预付款，2011年1月，我司人员在贵司见证原材料到厂并收到下料证明文件后，立即向贵司支付了20%下料款。……由于贵司屡次迟延交货，导致我司运输成本大幅度提高……由于迟延交货，我司对外合同正常收款受到影响……合同约定现场服务时间为60日，此为快速门启闭机的现场服务时间。在增加底孔门供货的补充协议中，服务条款按原合同条款执行，因此再增加60日。目前贵司现场服务时间为80日，尚余40日。
2012年6月20日，力地液压公司向新疆银莱公司发传真一份，内容为：……我司已于2011年8月17日将哈萨克斯坦共和国恰尔达拉水电站液压启闭机采购的所有货物发运到贵司指定的地点，并于2011年9月18日-2011年12月8日完成第一期现场售后服务，服务时间80天，完成了2孔门的安装验收，现2孔门的设备已正常运行。双方签订的合同总额为5，349，000元，贵方已支付3，974，500元，截至目前贵司应支付我司的款项如下：设备款5，349，000元×95%=1，107，050元；现场服务人员补助费：80天×400元／天=32，000元，共计1，139，050元。
2012年6月20日，新疆银莱公司向力地液压公司发传真一份，内容为：……目前尚不具备支付15%设备款的条件，部分设备的安装验收并不视同于合同设备的整体安装验收……工地补助费……我司一定会信守合同……根据贵我双方合同及补充协议�贵司现场服务时间为120天，目前实际发生80天，尚余40天。另因为贵司合同设备晚交货，现场客观条件发生变化，导致现场服务无法在既定时间中完成，因此要求贵司在120天的基础上，增加服务时间80天，总计200天，其他按原合同执行。
2012年6月21日，力地液压公司向新疆银莱公司发传真一份，内容为：我司提交的货款分两部分，一是交货款304，700元，贵司已拖欠十个多月……二是总额15%的验收款802，350元，虽然设备还未整体验收，但设备全部交货已十月有余……在贵司及时支付货款的前提下，我司同意按贵司要求延长售后服务40日。
2012年6月25日，新疆银莱公司向力地液压公司发传真一份，内容为：按照恰尔达拉水电站施工进度计划和上游来水量变化周期，液压启闭机和闸门必须在2012年年底前安装、调试、验收完毕并投入使用，我司计划施工时间为3-4个月，验收�毕即可支付费用……请贵司继续做好现场技术服务工作，以便我司尽快安排支付货款。同时要求贵司延长售后服务时间，期内仍遵照原合同相关条款执行。
2012年8月6日，新疆银莱公司向力地液压公司发传真一份，要求终止双方之间所签订的启闭机采购合同及其补充协议。
2012年12月25日，力地液压公司申请武汉市中级人民法院确认双方于2010年11月29日签订的《哈萨克斯坦共和国恰尔达拉水电站进水口事故闸门液压启闭机设备采购合同文件》中仲裁条款无效，后于2013年2月14日申请撤回仲裁条款效力确认的申请。
2013年1月31日，力地液压公司与新疆银莱公司签订补充协议一份，约定双方于2010年11月29日签订的合同中的争议解决方式条款无效，如因《哈萨克斯坦共和国恰尔达拉水电站进水口事故闸门液压启闭机设备采购合同》产生的纠纷由人民法院管辖。
2013年3月11日力�液压公司诉至本院，要求如诉称。新疆银莱公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭。
本院认为，力地液压公司与新疆银莱公司之间签订的《哈萨克斯坦共和国恰尔达拉水电站进水口事故闸门液压启闭机设备采购合同文件》及补充协议为合同各方当事人真实意思表示，并无违反相关法律、行政法规强制性规定的情形，应为有效。各方应按合同约定履行义务。
合同约定的交货时间为2011年3月15日，交货前付款80%，即4，278，200元，而新疆银莱公司至2011年6月14日，共计付款3，974，500元，余款一直拒绝支付。新疆银莱公司在来往传真件中认为力地液压公司至2011年5月20日交货违反合同约定，给其造成损失，但其公司违约在先，且新疆银莱公司在传真件中对交货时间也做了认可，可视为双方对合同中关于交货时间的条款作了变更，力地液压公司未违反双方的约定。新疆银莱公司应向力地液压公司支付80%货款中下欠部分即304，700元。
合同约定“在合同设备完成现场安装，初步验收合格后，卖方提交下列单据，买方审核无误后10天内，向卖方支付本合同价的15%设备款”。在双方往来传真件中，没有显示设备经初步验收合格，但在2011年9月14日新疆银莱公司所发传真件中已认可收到了所有设备，并且准备安装、验收，且在2012年6月25日新疆银莱公司向力地液压公司所发传真载明：“液压启闭机和闸门必须在2012年年底前安装、调试、验收完毕并投入使用，我司计划施工时间为3-4个月，验收完毕即可支付费用”，可视为新疆银莱公司自认2012年年底前设备安装、调试、验收完毕。支付力地液压公司至95%货款，并于2013年年底度过质保期，支付最后5%货款。新疆银莱公司在传真件中多次要求力地液压公司的现场服务人员增加现场指导的时间，但力�液压公司以新疆银莱公司支付应付货款为条件方可安排现场服务人员，双方未能达成一致。2012年8月6日，新疆银莱公司发传真要求终止合同，以自己的行为明确表示不继续履行合同义务，阻止了付款条件的成就。根据《中华人民共和国合同法》第四十五条第二款规定：“当事人为自己的利益，不正当的阻止条件成就的，视为条件已成就；不正当的促成条件成就的，视为条件未成就。”，因此，可视为2012年8月6日合同约定的付款条件以成就，新疆银莱公司应当向力地液压公司支付下余20%的货款，逾期应承担违约责任，支付违约金。力地液压公司要求新疆银莱公司按下欠货款1，374，500元为基数，按中国人民银行同期贷款利率支付自2013年3月11日至实际付清之日止的利息的诉讼请求合法，本院亦予以支持。
在双方往来传真件中，新疆银莱公司均认可力地液压公司的售后�务人员现场指导的时间为80天，每天400元补助，因此，新疆银莱公司应当向力地液压公司支付现场服务人员工地补助费32，000元。
综上，新疆银莱公司向力地液压公司支付合同项下全部货款的条件已成就，且对支付现场服务人员工地补助费无异议。本院对力地液压公司要求新疆银莱公司支付下欠货款1，374，500元，并以下欠货款1，374，500元为基数，按中国人民银行同期贷款利率支付自2013年3月11日至实际付清之日止的利息的诉讼请求予以支持；对力地液压公司要求新疆银莱公司支付现场服务人员工地补助费32，000元的诉讼请求，本院亦予以支持。
新疆银莱公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭应诉，自动放弃举证、质证和抗辩的权利，且不影响本案的正常审理，可予缺席判决。
依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十五条、第六十条、第七十七条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十三条、第一百三十条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，缺席判决如下：
一、被告新疆银莱科技有限公司于本判决生效后五日内向原告武汉力地液压设备有限公司支付下欠货款1，374，500元及利息（以1，374，500元为基数，自2013年3月11日起按中国人民银行同期贷款利率计算至本判决确定的给付之日止）。
二、被告新疆银莱科技有限公司于本判决生效后五日内向原告武汉力地液压设备有限公司支付现场服务人员工地补助费32，000元。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费17，458元（原告武汉力地液压设备有限公司已预交），公告费800元，共计18，258元，由被告新疆银莱科技有限公司负�。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省武汉市中级人民法院。上诉人在提交上诉状时预交案件受理费17，458元，款汇武汉市中级人民法院。户名：武汉市财政局非税收入汇缴专户-
市中院诉讼费分户；帐户：079501040000393；开户行：农行武汉市民航东路分理处，行号：832886；上诉人在上诉期满后七日内未预交诉讼费用的，按自动撤回上诉处理。
审 判 长 张旭妍
人民陪审员 付元姣
人民陪审员 周 洁
二〇一三年十一月二十日
书 记 员 贾继祠