浙江省象山县人民法院
民 事 判 决 书
（2012）甬象民初字第1262号
原告：王华杰，居民。
委托代理人：叶颂韶，浙江海泰律师事务所律师。
委托代理人：孙俊杰，浙江海泰律师事务所律师。
被告：象山华丰房地产有限责任公司。住所地：象山县丹东街道龙泽名园环湖路*号。
法定代表人：王庆华，该公司董事长。
委托代理人：李惠芳，浙江海册律师事务所律师。
原告王华杰为与被告象山华丰房地产有限责任公司（下称象山华丰公司）商品房预售合同纠纷一案，于2012年9月25日向本院提起诉讼。本院于同日立案受理后，依法由审判员谢世常独任审判，于同年10月17日公开开庭进行了审理。原告王华杰的委托代理人叶颂韶、被告象山华丰公司的委托代理人李惠芳到庭参加诉讼。本次庭审后，原告于2013年3月27日向本院提起诉讼保全，要求查封被告开发的坐落在象山县丹东街道桃花源C10幢未售房产一套。本院于同年3月28日依法查封拟保房产。鉴于本案涉集团诉讼，因同类案件已有部分案件在上诉审理中，而本案的处理结果与二审最终处理结果直接关联，因此本次庭审后，本案依法中止审理。本案现已审理终结。
原告王华杰起诉称：2009年12月7日，原、被告签订一份《商品房买卖合同》，合同约定由被告将获准预售的一套在建商品房（××象山县××街道××幢别墅）售予原告，总价款为5130000元。付款方式及期限为本合同签订时付首付房价款1540000元，现已付1040000元，余款500000元于2009年12月15日前付清，尚余3590000元于2009年12月7日前办理完银行按揭手续。房屋交付期限（即合同第八条）为出卖人应当在2011年6月30日前，将经验收合格的商品房交付买受人使用。逾期交房的违约责任（即合同第九条）为除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列方式处理：1.按逾期时间，分别处理（1）逾期不超过90日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之二的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过90日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同的通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的5%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之三的违约金。
合同签订后，原告于2009年12月15日、2010年2月25日分别支付房价款1540000元、3590000元，共计足额支付房价款5130000元。但被告开发建设的拟售在建商品房，因质量等原因至今未能交付验收。
原告认为，案涉《商品房买卖合同》依法有效。现被告在合同约定的2011年6月30日交房期限届满后，至今未将验收合格的约定商品房交付给原告系事实，显已构成逾期交房的违约。
据上，请求如下：一、判令被告在一定期限内向原告交付经验收合格的约定房屋；二、判令被告承担逾期交房违约金607950元（按已付房款5130000元的日万分之三，自2011年7月1日起算至2012年7月30日止，之后违约金按此标准算至实际交房之日）；三、本案诉讼费、保全费由被告承担。
为证明诉请事实成立，原告向本院提供如下证据予以佐证：
1.《商品房买卖合同》及补充协议各一份，拟证明原、被告之间存有商品房预售合同关系及相关的合同事实；
2.收款收据二份，拟证明原告已足额付清房价款的事实。
上述各证，被告质证后认可真实，本院予以确认，并采信为本案的定案证据。
被告象山华丰公司答辩称：1.原告诉请涉及的签约日期、合同内容及付款日期、付款金额均系真实。但本案中，被告无需承担逾期交房约定违约金。因为原告在与被告签约同日出具的承诺书中，明确载明：本人在2009年12月7日购桃花源D41号别墅一套，该幢房屋若有发生规划方案调整或其他因素等引起的一切法律责任和延期交付违约金，均有本人自负，与本公司无涉。另起一行载明：华丰桃花源小区于2012年6月30日交付。2.原告诉请被告在一定期限内向其交付经验收合格的约定房屋，因其他购房户已提起诉讼保全，被告无法正常施工，何时竣工验收无法确定。3.保全之后引起的逾期交房违约金，不应由被告承担。据上，请求驳回原告诉讼请求。
为证明上述辩称主张成立，被告向本院提供一份由原告于2009年12月7日出具的承诺书予以佐证，以此证明被告因迟延交房引起的违约责任，可予免责的事实。
就此证据，原告质证后认可真实，但主张承诺书无效，理由是：1.承诺书系被告事先拟妥，随夹在合同文本内，原告签署当时并未特别留意，所签承诺书并非原告的真实意思；2.被告并未提供案涉商品房因规划已作调整的证据，故承诺书中载明的因规划调整引起的迟延交房责任免除约定，不能适用；3.承诺书最后一句“华丰桃花源小区于2012年6月30日交付”，不属原告承诺范围。因为原告并无交房的义务，无法履行该承诺条款。因此该句的文义本旨，系对被告迟延交房免责设置的前提条件。现因被告在该时间节点仍不能完成交房，故承诺的内容当然失效。
鉴约到鉴鉴于原、被告对承诺书效力提出的举、质证意见，仅涉及对同一证据事实在法律适用层面的不同解读，不影响对该证据事实本身的认定，故为避免重复，本节不作论述，在本院认为部分一并阐述。
综上认证后采信的定案证据，并结合原、被告诉辩及庭审陈述，本院对本案的基本事实认定如下：
2009年12月7日，原、被告商签一份《商品房买卖合同》，合同内容与原告诉请的该合同内容一致。合同签订的同时，被告将一份事先拟定的案涉承诺书，连同合同本身一并交予原告签署确认。原告签署上述合约文件后，于同年12月15日支付首付款1540000元，另于2010年2月25日支付房价款3590000元。之后，因被告未能依期交房，引起原告等购房户集团诉讼。集团诉讼审理期间，经象山县人民政府协调，原告等购房户已与被告达成交房协议。协议达成后，被告已于2012年12月21日通知原告等购房户，所售房屋定于同年12月22日至25日期间开始交房。之后，原告于此期间已事实接受交房。
本院认为，原、被告商签的《商品房买卖合同》，系双方的真实意思表示，而被告在签约预售案涉在建商品房时，又已获准取得预售许可证，符合相关行政法规、规章规定的预售资格。因此，案涉合同依法有效，具有履行效力。当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、支付约定违约金等违约责任。
本案中，依合同第六条、第八条约定，原告负有先给付约定房价款的义务，被告负有后交付约定商品房的义务。依照我国《合同法》第六十七条规定，当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。因此，原告如要求被告给付迟延交房约定违约金，首需己方严格履行合同义务为前提。实际履约中，原告直至2010年2月25日才足额付清约定房价款系事实，故在该时间节点之前，依上法条规定精神，被告有权拒绝交房，即便合同约定的交房期已事实届至，也不构成迟延交房的违约。
在原告于2010年2月25日足额付清约定房价款后，因被告不再具备上述法条规定的履行抗辩权，在排除双方于履约中对逾期交房另行作出免责约定或变更约定外，被告应当依照合同约定的交房期限，将符合交房条件的商品房交付给原告，否则即构成逾期交房的违约，承担已付房价款自此之后的约定违约金。故判断本案被告应否及如何承担逾期交房的违约责任，取决于双方在履约中有无达成逾期交房免责约定及其效力认定。
本案中，查承诺书载明的内容共有上下两段，其中上段按其文义，系属原告对被告作出的免除其迟延交房等合同责任的承诺，指向对象为合同约定的房屋交期等违约事项，其实质系对违约请求权的放弃，属权利处分范畴；下段按其文义，系属被告对原告作出的关于房屋交期重新安排的承诺，其实质系对房屋交付自行设定的期限约束，属义务履行范畴。
鉴于合同当事人对违约请求权的放弃，属民事权利处分范畴，依照我国《民事诉讼法》第十三条规定，可按其意思予以处分。此种处分违约请求权的承诺，依照我国《合同法》第二十六条规定，自承诺到达相对人时生效。因此，原告不得依据合同约定的交房期（2011年6月30日），要求被告承担自此之后逾期交房违约金。但本案中，因被告在承诺书中承诺“华丰桃花源小区于2012年6月30日予以交付”，该承诺的实质系被告对合同约定的交房期作出的重新安排，属自行设定限期交房义务履行范畴，在原告签署确认后，即对其有法律约束力，且不受原告对被告作出的关于合同迟延交房免责承诺的约束。由于义务的履行具有强制性，不得按其意思予以处分。因此，被告应按该交期承诺交付房屋，逾期即构成迟延交房的违约，应按合同约定承担违约责任。
据上，原告诉请被告给付迟延交房约定违约金，起算点应为2012年7月1日，截止点据上述查明的事实并结合本案涉集团诉讼的实际，可统一算至同年12月22日。因此，原告诉请的逾期交房约定违约金，按已付房价款5130000元的日万分之三，自2012年7月1日算至同年12月22日，合计269325元，于约相符，予以支持。超出部分，不予支持。
由于承诺书确认的违约免责，在免责事由上并非仅限于规划方案的调整，其他因素引起的也可免责，故原告以被告未提供拟售房屋因规划已作调整的证据为由，主张承诺书不能适用，理由不足，不予采纳。
虽然承诺书确系被告提供，且其内容又具有排除原告违约请求权，免除被告违约责任的法律特性。但原告不能据此援引我国《合同法》第四十条予以抗辩，主张承诺书无效。因为该法条适用的对象为格式条款（系指当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款），单独签署的承诺书不具格式条款的法律特性，不在此限。因此，原告以此为据主张承诺书无效，于法不合，不予采纳。
现因被告开发建设的在建商品房，已经双方在审理期间达成协议后，原告已事实接受交付。因此，原告于本案提出的第一项诉请不复存在，无需处理。
至于被告因保全引起的资金周转困难，从而影响交房迟延（如有），责任不在原告。因此，被告以此为据，主张其无需承担保全之后的迟延交房违约金，理由不足，不予采纳。
虽然原告在支付房价款层面，确实存在第二、四笔房价款迟延支付的违约事实，依约原本应当向被告支付逾期付款约定违约金。但因被告的该一主张，系属反诉请求范畴，不属本诉抗辩范畴，经本院当庭释明并告知期限交纳反诉受理费后，至今仍未履行该项诉讼义务。故对被告提出的该一反诉主张，可按撤回反诉处理，本案不再涉及。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第二十六条、第一百零七条之规定，判决如下：
一、被告象山华丰房地产有限责任公司于本判决生效后十日内，给付原告王华杰迟延交房约定违约金269325元；
二、驳回原告王华杰的其他诉讼请求；
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费9879元，按规定减半收取4939.50元，由原告王华杰负担2939.50元，由被告象山华丰房地产有限责任公司负担2000元。保全费4770元，由被告象山华丰房地产有限责任公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省宁波市中级人民法院。上诉人在收到本院送达的上诉案件受理费缴纳通知书后七日内，凭判决书向浙江省宁波市中级人民法院立案大厅收费窗口预交上诉案件受理费，如银行汇款，收款人为宁波市财政局非税资金专户，账号为81×××01，开户银行为宁波市中国银行营业部。如邮政汇款，收款人为宁波市中级人民法院立案室。汇款时一律注明原审案号。逾期不交作自动放弃上诉处理。
本判决生效后，义务人应在本判决确定的履行期限内自动履行，如涉款项交付义务的，义务人可直接交付权利人，也可联系承办法官交付至象山县人民法院执行款专户（开户银行：招商银行宁波象山支行。账号：57×××01）。如义务人拒不履行的，权利人可在判决书确定的履行期限届满后两年内，向本院或与本院同级的被执行财产所在地的人民法院申请执行。
审 判 员 谢世常
二〇一三年五月十六日
代书记员 方宇强