安徽省阜阳市颍泉区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）泉民二初字第00155号
原告（反诉被告）：南京大全变压器有限公司
法定代表人：徐广福，该公司董事长。
委托代理人：陈宴会，该公司法务总管。
被告（反诉原告）：阜阳市万德房地产开发有限公司
法定代表人：夏元龙，该公司董事长。
委托代理人：陈邦乾，该公司副总经理。
委托代理人：霍鸿亮，该公司法务总管。
原告南京大全变压器有限公司诉被告阜阳市万德房地产开发有限公司买卖合同纠纷一案，本院2014年6月6日立案受理后，依法组成合议庭，于2014年8月12日公开开庭进行了审理。原告南京大全变压器有限公司的委托代理人陈宴会，被告阜阳市万德房地产开发区有限公司的委托代理人陈邦乾、霍鸿亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
南京大全变压器有限公司诉称：2011年4月18日，原告与被告签订工矿产品买卖合同一份（2011年9月18日变更为金额为1131210元），约定结算方式及期限为合同总金额的30%作为预付款，发货前三日内支付发货金额的40%的货款，货到安装调试合格（或货到指定地点九十天内，二者以先到为准）支付发货金额的30%货款。原告按甲方在将货物交付被告时至起诉止，被告支付货款791740元（含预付）款，尚欠货款339470元未付，经原告多次催要，被告拒不支付。请求判令被告支付所欠货款339470元及违约金损失22552元，被告承担本案诉讼费用。
南京大全变压器有限公司为支持其诉讼请求和理由向本院提交证据：一、工矿产品买卖合同及合同变更确认函（一份），证明双方之间买卖合同关系；二、发货通知一份，证明原告按照被告要求于2011年10月20日前安排发货8台变压器；三、发货清单，证明原告于2011年6月14日和10月18日交货并经被告签收，原告按合同履行了交货义务；四、银行进账单，证明被告已支付货款791740元，被告尚欠货款339470元。
阜阳市万德房地产开发有限公司辩称：2011年4月18日，双方签订《工矿产品买卖合同》，答辩人购买被答辩人生产的干式变压器，合同金额135.8万元，后双方签订《合同变更确认函》，将原合同中的变压器数量进行部分调整，调整后的合同总金额为113.121万元。合同第六条交（提）货时间：出卖人于2011年5月18日前第一批货交买受人（合同生效后30天货交买受人）。具体交货日期买受人提前壹周以传真确认。SCB10-800／10、SCB10-1000／10各一台15日内供货。第十条违约责任中约定：逾期交货的每日按合同总价的3‰承担违约责任；逾期交货超过十日，按合同总价的2%承担每日逾期违约赔偿金。第十二条第3项约定：本合同自双方签字盖章后成立，出卖人收到买受人预付款时正式生效。被答辩人2011年4月28日收到答辩人支付的预付款，即合同生效的时间为2011年4月28，根据合同约定的15日内供货，被答辩人应予2011年5月13日前将约定的两台变压器交付给答辩人，但被答辩人并未按合同约定的时间交货，直到2011年6月14日才将约定的两台变压器送到答辩人的工地，已经逾期交货32天，根据合同中违约责任的约定，被答辩人应向答辩人支付违约金531668.70元。合同项下的另外8台变压器，答辩人通知被答辩人2011年10月10日送到，但被答辩人2011年10月18日才送达，逾期交货8天，根据合同约定的违约责任，被答辩人应支付违约金27149.04元。以上被答辩人应向答辩人支付的违约金合计558817.74元，扣除被答辩人余下的货款后，被答辩人还应向答辩人支付违约金219347.74元。为此，提起反诉，请求判令反诉被告支付违约金558817.74元。
阜阳市万德房地产开发有限公司就其抗辩和反诉理由向本院提供证据：一、企业法人营业执照、组织机构代码证，证明被告是适格的当事人；二、原告出具的授权委托书2份、《工矿产品买卖合同》及《合同变更确认函》，证明目的：1、双方之间的合同关系，合同总金额1131210元。2、被告履行了合同项下的义务。3、原告逾期交货，应承担违约责任。4、被告的反诉请求符合合同约定和法律规定，依法应予支持。5、原告的剩余货款与其应向被告支付的违约金相抵后，被告非但不欠原告的货款，而且原告还应向被告支付违约金。6、原告的诉讼请求依法应予驳回；三、被告的付款凭证四份，证明目的：1、被告已支付货款791740元。2、被告履行了合同项下的付款义务。3、原告逾期交货依法应承担违约责任，即被告的反诉请求依法应予支持；四、被告给原告的发货通知，证明目的：合同项下另外8台变压器应于2011年10月10日前到货，但原告直到2011年10月18日才到货，原告逾期交货，应承担违约责任；五、原告的三份发货清单，证明目的：1、合同约定的SCB10-800／10、SCB10-1000／10两台变压器应于2011年5月13日前到货，原告直到2011年6月14日才把货送到，逾期交货32天。2、另外8台变压器的交货时间为2011年10月10日前，但原告直到2011年10月18日才到货。3、根据合同第十条违约责任中约定：逾期交货的每日按合同总价的3‰承担违约责任；逾期交货超过十日，按合同总价的2%承担每日逾期违约赔偿金。据此，原告应向被告支付逾期交货违约金558817.74元，即被告的反诉请求依法应予支持。4、原告的货款与其应向被告支付的违约金相抵后，还应向被告支付违约金219347.74元。5、原告的诉讼请求依法应予驳回；六、原告2012年8月27日向被告提交的《工程验收申请表》，证明目的：1、原告向被告申请验收。2、双方结算，原告的货款与其应向被告支付的违约金相抵后，原告还应向被告支付违约金219347.74元。3、被告的反诉请求符合法律规定，依法应予支持。
南京大全变压器有限公司对阜阳市万德房地产开发有限公司的反诉辩称：被告方提出的两台变压器是皇冠大酒店使用的，当时使用场地不具备收货条件，交货时间才推迟的，不是原告方的原因；双方履行合同之后才签订的《合同变更确认函》，确认函第二条明确乙方按甲方要求把变更后的货物发到指定地址，原告方没有违约；被告在履行合同时存在违约行为，合同签订时间是2011年4月8日；被告要求支付违约金过高，没有法律依据；被告没有受到任何损失，要求违约金不应支持。
经庭审举证、质证，当事人对双方提供的证据发表质证意见如下：
阜阳市万德房地产开发有限公司对南京大全变压器有限公司提供的证据发表质证意见：对证据一的真实性、合法性、关联性均无异议，但对其证明目的有异议，《合同变更确认函》时间应是11月18日，却被涂改为9月18日；对证据二的真实性、合法性、关联性均有异议，当时要求发货时间是2011年10月10日前，而其变成10月20日前，是经过加工的，该传真件是虚假的；对证据三的真实性无异议，对其证明目的有异议，该发货清单恰恰证明原告违约的事实；对证据四的真实性无异议，对其证明目的有异议，本公司已经不欠对方的钱了。
南京大全变压器有限公司对阜阳市万德房地产开发区有限公司所提供的证据发表质证意见：对证据一、二、三真实性、合法性、关联性无异议，合同签订日期是11月18日；对证据四发货通知有异议，要求发货时间是10月20日到货，盖章是被告方盖章，公章在被告手里，所以时间不好确认；对证据五真实性无异议，对其证明目的有异议，原告逾期交货32天，被告方因迟延付款，原告当然可以晚交货，被告要求违约金过高不能得到支持；对证据六真实性无异议，验收表不能达到证明原告迟延交货的证明目的，被告并没有因交货行为产生任何损失，要求违约金不应得到支持。
经庭审举证、质证，结合本案事实，本院对当事人提供的证据综合认定如下：对南京大全变压器有限公司所提供的证据一、证据三、证据四，阜阳市万德房地产开发区有限公司无异议，本院对其真实性、合法性、与本案的规律性予以认定。对证据二，阜阳市万德房地产开发区有限公司对其真实性、合法性、关联性均有异议，结合被告提供传真原件对比，应认定发货时间是2011年10月10日前，而非原告提供发货时间是2011年10月20日前，故对该证据的证明目的不予认定；对阜阳市万德房地产开发区有限公司所提供的证据综合认定如下：对证据一、二、三、五、六的真实性，南京大全变压器有限公司不持异议，本院对其真实性、合法性、关联性予以认定。南京大全变压器有限公司虽对证据四发货通知有异议，但该证据原件已退色发黄，不存在证据瑕疵，本院对其真实性、合法性、与本案的关联性予以认定。
经审理查明：2011年4月18日，南京大全变压器有限公司（作为出卖人）与阜阳市万德房地产开发区有限公司（作为买受人）签订一份《工矿产品买卖合同》约定：买受人购买出卖人生产的干式变压器，合同金额135.8万元；合同第六条交（提）货时间：出卖人于2011年5月18日前第一批货交买受人（合同生效后30天货交买受人）。具体交货日期买受人提前壹周以传真确认。SCB10-800／10、SCB10-1000／10各一台15日内供货；第九条货款结算方式及期限约定：1、货款不可现金支付，按出卖方指定银行账号汇付。2、预付款在合同签订后七天内一次性支付发货金额的30%预付款，款到帐合同生效。预付款逾期支付，则交货期顺延。3、发货前三日内支付发货金额的40%的货款，如付款逾期支付，则交货期顺延。4、货物运至合同指定地点卸车。5、由于用户是分批发货，货款也批交批结，每批货物以卖方发货公函为准；第十条违约责任约定：逾期交货的每日按合同总价的3‰承担违约责任；逾期交货超过十日，按合同总价的2%承担每日逾期违约赔偿金；第十二条第3项约定：本合同自双方签字盖章后成立，出卖人收到买受人预付款时正式生效等。2011年11月18日双方签订《合同变更确认函》，将原合同中的变压器数量进行部分调整，调整后的合同总金额为113.121万元。该函第二条约定：现南京大全变压器有限公司按阜阳市万德房地产开发有限公司要求把变更后的货物全部发货到指定地点，货物型号、容量、数量、金额均按该协议执行，其他条款按原合同执行等。2011年4月28日出卖人收到买受人支付的预付款，即合同生效的时间为2011年4月28，2011年6月14日出卖人将约定的两台变压器送到买受人的工地。合同项下的另外8台变压器，买受人通知出卖人于2011年10月10日前送到，出卖人于2011年10月18日送到。后原告索要货款未果，南京大全变压器有限公司以阜阳市万德房地产开发区有限公司拖欠货款及违约为由向本院提起诉讼，请求支持其诉讼请求。在审理过程中，阜阳市万德房地产开发区有限公司以原告违约为由，向本院提起反诉，请求判令反诉被告支付违约金558817.74元。
本院认为：南京大全变压器有限公司与阜阳市万德房地产开发区有限公司签订的《工矿产品买卖合同》及《合同变更确认函》，系当事人的真实意思表示，合法有效，双方应按合同约定履行义务。经查明双方对拖欠货款339470元，不持异议，本院予以确认。本案争议焦点为违约问题，当事人应就自己的主张举证。根据合同约定，南京大全变压器有限公司应在合同生效后的15日内供货，即应于2011年5月13日前将约定的两台变压器交付给买受人，直到2011年6月14日才将约定的两台变压器送到买受人的工地，逾期交货32天。合同项下的另外8台变压器，买受人通知出卖人于2011年10月10日前送到，但出卖人于2011年10月18日才送达，逾期交货8天。由于出卖人未按合同约定交付变压器，系违约行为，应承担相应的违约责任。出卖人认为双方签订合同约定的违约金过高，庭审中请求降低，符合法律规定，考虑到该公司对合同的履行情况，根据公平原则和诚实信用原则，本院认为应以不超过损失标的额的20%为宜，即支付违约金226242元（1131210元＊20%）。南京大全变压器有限公司要求阜阳市万德房地产开发区有限公司承担违约责任，未能提供有效的证据加以证明，故对其该请求，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条及关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）第二十九条第二款的规定，判决如下：
一、阜阳市万德房地产开发有限公司给付南京大全变压器有限公司货款339470元；
二、南京大全变压器有限公司支付给阜阳市万德房地产开发有限公司违约金226242元；
三、驳回南京大全变压器有限公司的其他诉讼请求；
四、驳回阜阳市万德房地产开发有限公司的其他反诉请求。
上述一、二项冲抵后，阜阳市万德房地产开发区有限公司尚欠南京大全变压器有限公司货款113228元，于本判决发生法律效力之日起十日内履行完毕。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费6730元，由南京大全变压器有限公司负担；反诉费4694元，由阜阳市万德房地产开发区有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省阜阳市中级人民法院。
审 判 长 崔保山
审 判 员 王敬诗
人民陪审员 李世影
二〇一四年九月二日
书 记 员 张 敏
附：（2014）泉民二初字第00155号民事判决书适用的法律条文
《中华人民共和国合同法》
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己的主张，有责任提供证据。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。
关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）
第二十九条当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。
当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。