江苏省宝应县人民法院
民 事 判 决 书
（2016）苏1023民初135号
原告（反诉被告）江苏某某有限公司。
法定代表人陈玉泉。
委托代理人马荣镇。
被告（反诉原告）扬州某某科技产业有限公司。
法定代表人蔡志坚。
被告（反诉原告）江苏某某工程技术有限公司。
法定代表人李来所。
两被告（反诉原告）共同委托代理人姚希崇。
两被告（反诉原告）共同委托代理人戴进。
原告（反诉被告）江苏某某有限公司（以下简称扬安国全公司）与被告（反诉原告）扬州某某科技产业有限公司（以下简称某某公司）、被告（反诉原告）江苏某某工程技术有限公司（以下简称某某公司）买卖合同纠纷一案，本院于2016年1月7日立案受理后，被告（反诉原告）某某公司、某某公司于2016年3月29日提起反诉。本案原由代理审判员相艳妮独任审理，后依法组成合议庭，分别于2016年3月29日、2016年7月15日两次公开开庭进行了审理。扬安国全公司委托代理人马荣镇，某某公司、某某公司共同委托代理人姚希崇、戴进到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告（反诉被告）扬安国全公司诉称：扬安国全公司与某某公司、某某公司于2014年9月5日签订的《工业品买卖合同（材料采购）》，约定某某公司向扬安国全公司购买余热回收锅炉钢结构、余热回收锅炉设备进口、烟道钢支架、烟风道，用于某某公司承接的青岛钢铁厂所涉工程。该合同总价款为2900000元。扬安国全公司按约已全部供应了货物，并开具了相关发票。但某某公司截止2015年10月份累计仅支付2250000元，尚欠货款650000元至今未付。扬安国全公司多次催要无果，故诉至法院，请求判令：1、某某公司、某某公司支付货款650000元，并承担自起诉之日起的利息损失；2、诉讼费用、保全费用由某某公司、某某公司承担。
原告（反诉被告）扬安国全公司为支持其诉讼请求，提供的证据有：
1、工业品买卖合同一份，证明合同的总价是2900000元，按照合同的约定某某公司、某某公司履行付款义务的时间已到；
2、发货清单一组，证明扬安国全公司按照本合同的约定履行了交货的义务；
3、发票一组，证明扬安国全公司已经开具了2000000元的增值税发票；
4、记账凭证一组，证明某某公司、某某公司尚欠650000万元未给。
被告（反诉原告）某某公司、某某公司对本诉共同辩称：2014年9月5日的合同项下某某公司、某某公司的财务记载总共货款870000元未付，不是扬安国全公司所说的650000元。某某公司、某某公司未付剩余货款，原因为：1、合同约定扬安国全公司应当提前将全部增值税发票交付至被告，但至今原告只给被告2000000元增值税发票，有900000元的增值税发票未给，合同约定增值税发票交付在先，付款在后；2、扬安国全公司最后一次发货是在2015年4月7日，即使从该日计算，合同约定的一年的质保期未到，因此10%质保金未到付款期限。同时因为扬安国全公司严重迟延交货，致使该项目设备使用方至今尚未完成现场验收，未出具验收合格报告，设备使用方未到向某某公司、某某公司付款的期限，根据合同约定，付款应当和上行合同付款进度一致，因为扬安国全公司拖延造成上行合同未付款，现场未验收合格，所以双方约定的现场验收合格后付合同总价款30%的条件也未具备；3、扬安国全公司严重迟延交货，根据合同约定应当支付逾期交货违约金且合同约定违约金可以在往来货款中直接扣除，所以某某公司、某某公司认为目前不应当向扬安国全公司支付货款。
被告（反诉原告）某某公司、某某公司为支持其抗辩意见，提供了记账凭证一组，证明某某公司、某某公司已付款2030000元。
被告（反诉原告）某某公司、某某公司反诉称：2014年9月5日，某某公司与扬安国全公司签订了一份《工业品买卖合同（材料采购）》，合同约定：某某公司因承揽了青岛钢铁厂2×240㎡烧结余热锅炉设备系统的制造工作，而向扬安国全公司定作购买余热回收锅炉钢结构、余热回收锅炉设备进口、烟道钢支架、烟风道等设备部件，交货日期自2014年9月10日起持续发货，至2014年9月25日全部货物到达指定地点，如扬安国全公司逾期交货的，每逾期一天应支付货款总额的0.5%的违约金。合同还约定，扬安国全公司必须在货物送达后10天内提前将100%的增值税发票交付给买方。合同并就货物总价款、产品质量标准、结算方式、违约责任等作了约定。合同签订后，某某公司、某某公司按约支付了预付款及发货款，但到了2014年9月10日，扬安国全公司却告知某某公司、某某公司相关的部件尚未完成，此后，在某某公司、某某公司的多次催促下，扬安国全公司才自2014年9月27日起开始零星发运货物，直至2015年4月7日才将货物全部送至现场。扬安国全公司的迟滞交货行为，给某某公司、某某公司造成了严重的损失。根据合同的约定，扬安国全公司逾期交货的，每逾期一天应支付货款总额的0.5%的违约金，合同约定最迟交货日期为2014年9月25日，但扬安国全公司最后一次交货日期为2015年4月7日，扬安国全公司迟延交货的时间竟然达到了195天。按照约定，扬安国全公司应当承担的违约金为2827500（2900000元×0.5%/天×195天）元。某某公司现决定酌情要求扬安国全公司支付违约金1160000元。同时根据合同的约定，扬安国全公司应当在交付货物之后10天内将发票开具给某某公司、某某公司，但截止目前，某某公司、某某公司只收到了货值为2000000元的发票，尚有900000元的发票未给。鉴于以上事实，某某公司、某某公司依法提起反诉，请求判令：1、扬安国全公司支付某某公司、某某公司违约金人民币116000元；2、扬安国全公司补足开具900000元的增值税发票；3、本案的反诉费用由扬安国全公司承担。
被告（反诉原告）某某公司、某某公司为支持其反诉请求，提供的证据有：
1、合同一份，证明合同约定扬安国全公司的最迟交货时间为2014年9月25日，事实上是扬安国全公司直到2015年4月7日才全部交货，显然严重迟延；
2、发票一组，证明扬安国全公司尚有900000元发票未开具给某某公司、某某公司。
原告（反诉被告）扬安国全公司对反诉辩称：尚欠900000元发票是事实，但合同没有约定，不支付发票就不付款。某某公司、某某公司第一次付款的时间是2014年10月19日，付款的金额是400000元，根据双方的合同约定，某某公司、某某公司有义务在合同签订后支付预付款15%及发货前支付25%，这两笔款项为1160000元，而某某公司、某某公司付款的时间及金额明显违反了合同的约定。经某某公司、某某公司多次催告，承诺先由扬安国全公司按合同订购的材料现行送货，货款及时支付，扬安国全公司根据对方的承诺于2014年9月27日开始发货，到2014年12月17日基本供货完毕。2015年1月4日、4月7日供应的是一些零星的东西。因此，扬安国全公司按照合同履行了义务，请求法院驳回某某公司、某某公司的反诉请求。
原告（反诉被告）扬安国全公司为支持其反诉的辩称，提供的证据与本诉相同。
经审理查明：扬安国全公司（卖方）与某某公司、某某公司（买方）于2014年9月5日签订了一份工业品买卖合同（材料采购），由扬安国全公司向某某公司供应钢结构等设备，总货款为2900000元。合同约定：部分货物9月10日到现场，后持续发货，9月25日全部到现场；买方在收到产品后3个工作日对产品的外观、数量进行验收，并出具验收单据；卖方在提供产品后，实行产品“三包”，期限为1年；付款进度原则上与上行合同付款进度一致，具体为预付15%，发货前25%，货到20%，现场验收合格30%，质保金10%；卖方必须在货物到达指定地点并出具合格验收单据后10天内提前将100%增值税发票至买方；卖方逾期交货的，每逾期一天向买方支付货款总额的0.5%的违约金。合同签订后，扬安国全公司于2014年9月27日开始陆续发货，发货后，直至2015年4月7日将货物全部发送完毕。经扬安公司多次催要，某某公司于2014年10月19日支付了400000元，2015年2月11日支付了200000元，2015年2月12日支付了300000元，2015年2月17日支付了150000元，2015年4月23日支付了500000元，2015年7月6日支付了300000元，2015年9月15日支付了180000元，合计2030000元。
另查明：扬安公司与某某公司之间存在多次业务往来，双方的记账方式不同，业务往来款之间存在交叉。庭审中，双方一致同意将2015年9月15日支付的120000元及2015年10月23日支付的100000元，合计220000元，计算在（2016）苏1023民初133号案件中，扬安国全公司为此变更了诉讼请求，增加了诉讼标的，将650000元货款变更为870000元，某某公司、某某公司也认可剩余款项870000元至今未付。
又查明：扬安国全公司于2015年2月12日开具了2000000元的增值税专用发票给某某公司，剩余900000元的发票至今未开具。
以上事实，有双方当事人的陈述以及各自提供的证据予以证实，本院予以确认。
本院认为：扬安国全公司与某某公司、某某公司之间签订的买卖合同系双方当事人的真实意思表示，符合有关法律规定，合法有效，依法应予保护。对于某某公司、某某公司在本诉中辩称的扬安国全公司未开具剩余发票，因此未付剩余货款，本院认为双方签订的合同中并没有约定扬安国全公司开具全部发票后某某公司、某某公司才支付货款的先后履行顺序，某某公司、某某公司以扬安国全公司未开具全部发票为由，拒付预付款及发货款，没有事实和法律依据，故本院对某某公司、某某公司的该辩称不予采纳。但本院认为，扬安国全公司向某某公司、某某公司销售钢结构等产品应尽附随义务，应向某某公司、某某公司补开与其销售总额差额部分的销售发票，因此对某某公司、某某公司要求扬安国全公司补足开具900000元的增值税发票的意见，本院予以支持；对于某某公司、某某公司在本诉中辩称的质保期未到，其不应当支付10%的质保金，根据双方签订的合同约定，扬安国全公司在提供产品后，实行产品“三包”，期限为一年，现扬安国全公司最后一次发货时间为2015年4月7日，虽然在起诉时合同约定的质保期尚未届满，但在本院开庭时期限已届满，某某公司、某某公司应当在期限届满后积极履行自己的付款义务，其未履行义务，应该承担相应的民事责任；对于某某公司、某某公司在本诉中辩称的设备使用方至今未通过设备的验收，其不应当支付验收款及质保金，根据合同的约定，买方在收到产品后3个工作日对产品的外观、数量进行验收，某某公司、某某公司作为买方，在收到扬安国全公司的货物后，应积极的进行验收，即只需要某某公司、某某公司进行验收即可，不需要设备使用方进行验收，而某某公司、某某公司在发货清单上签字确认。根据法律规定，买受人签收的送货单、确认单等载明标的是物数量、型号、规格的，认定买受人已对数量和外观瑕疵进行了检验，但有相反证据足以推翻从除外。本案中，某某公司、某某公司在发货清单上签字，视为其进行了验收，且其也未能提供证据证明其未进行验收，故对某某公司、某某公司的辩称意见本院不予采纳；对于某某公司、某某公司在本诉中辩称及在反诉中诉称的在合同签订后，扬安国全公司没有按约发货，构成了违约，本院认为根据双方当事人在合同中的约定，合同签订后，某某公司、某某公司应向扬安国全公司支付货款的15%，发货前支付货款的25%，货到支付货款的20%，按照合同的约定，应当由某某公司、某某公司先行支付预付款及发货款，双方之间存在先后履行顺序，某某公司、某某公司作为先履行一方，其未履行相应的付款义务，扬安国全公司作为后履行一方有权拒绝履行发货的义务，且扬安国全公司于2014年9月27日开始发货，但某某公司、某某公司直至2014年10月19日才开始支付第一笔款项，故对某某公司、某某公司认为扬安国全公司违约的意见本院不予采纳，因此本院对某某公司、某某公司要求扬安国全公司支付违约金116000元的诉讼请求不予支持。据此，根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十六条、第一百零七条、第一百五十九条、第一百六十一条之规定，判决如下：
一、被告（反诉原告）扬州某某科技产业有限公司、江苏某某工程技术有限公司于本判决生效后十日内给付原告（反诉被告）江苏某某有限公司货款870000元及利息（自2016年1月7日起，按银行同期贷款利率计算至实际还款之日）；
二、原告（反诉被告）江苏某某有限公司于本判决生效后十日内开具价值900000元的增值税发票给被告（反诉原告）扬州某某科技产业有限公司、江苏某某工程技术有限公司；
三、驳回被告（反诉原告）扬州某某科技产业有限公司、江苏某某工程技术有限公司的其他反诉诉讼请求。
如未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
本案本诉受理费10300元，减半收取5150元，保全费4020元，合计9170元，由扬州某某科技产业有限公司、江苏某某工程技术有限公司负担（此款已由江苏某某有限公司垫交，扬州某某科技产业有限公司、江苏某某工程技术有限公司于履行上述判决义务时一并给付原告）；反诉受理费15240元，减半收取7620元，由扬州某某科技产业有限公司、江苏某某工程技术有限公司负担7000元，由反诉被告江苏某某有限公司负担620元（此款已由扬州某某科技产业有限公司、江苏某某工程技术有限公司垫交，江苏某某有限公司于履行上述判决义务时一并给付反诉原告）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，对本诉提起上诉的，按对方当事人的人数提出副本，同时预交本诉上诉费10300元；对反诉提起上诉的，按对方当事人的人数提出副本，同时预交反诉上诉费15240元（收款人：扬州市中级人民法院，开户行：工商银行扬州分行汶河支行；帐号：11×××57），上诉于江苏省扬州市中级人民法院。
审 判 长 周 健
代理审判员 相艳妮
人民陪审员 曹月霞
二〇一六年七月二十六日
书 记 员 刘 婷