江苏省宝应县人民法院
民 事 判 决 书
（2015）宝民初字第2923号
原告南京某有限公司。
法定代表人刘某，该公司总经理。
委托代理人陈某。
委托代理人周某，该公司职工。
被告南京某公司。
法定代表人张某，该公司董事长。
委托代理人刘某。
原告南京某有限公司（以下简称某公司）与被告南京某公司（以下简称某某公司）建设工程合同纠纷一案，本院于2015年10月26日受理后，依法由审判员王彪独任审理，于2015年11月26日、2016年5月5日公开开庭进行了审理。原告委托代理人陈某、周某及被告委托代理人刘某到庭参加诉讼，本案依法审理终结。
原告某公司诉称：2011年9月18日原告某公司与被告某某公司签订协议书一份，约定由被告某某公司承包的宝应县某某新城景观绿化工程发包给原告某公司承建，合同采用固定价650万元。原告某公司承建的宝应县某某新城景观绿化工程分四期施工，被告某某公司分期付款。合同约定被告某某公司分期付款方式为：进场施工后付合同总价的5%，业主工程竣工验收评审组认定合格后支付合同总价的10%；二期业主工程竣工验收评审组认定合格后支付合同同总价的10%；三期业主工程竣工验收评审组认定合格后支付合同总价的20%；四期业主工程竣工验收评审组认定合格后支付合同总价的30%；余款25%在本合同所有工程竣工验收合格后分2年付清，满12个月后付15%，满24个月后付10%。合同签订后，原告某公司按约履行了义务，2013年4月13日被告某某公司与业主扬州某某置业有限公司办理了单位工程竣工验收证明书，被告某某公司在履行合同中均未按约支付工程价款，至今仍欠工程款1175360.60元未付，多次催讨仍无果。故诉至法院，请求判令：1、被告支付工程款1175360.60元并赔偿利息128750.89元；2、被告支付保证金15万元及利息（从2013年5月1日起，按中国人民银行同期贷款利率计算）；3、判令由被告承担本案的诉讼费用。
被告某某公司辩称：1、原告诉称拖欠工程款1175360.60元，与事实不符。根据原被告双方合同附件《工程合同条件》第三条的约定，原告承接的工程工期最迟在2012年5月30日前竣工，预期则按照迟延天数每天五千元，承担违约金，该工程于2011年9月30日开工至2013年3月30日竣工，原告至少迟延了工期10个月，工期约300天。按照合同应承担违约金达150万元。2、另外按照合同第五条第四小条约定，原告在领取工程款之前应当向被告提供当期工程款的25%的人工工资劳务发票，50%的苗木发票和25%其他发票，经被告核算无误后，按比例扣除设计费及管理费后，剩余的款项支付给原告。可见，原告�供发票供被告核算是支付工程款的前提条件，这是双方合同明确所约定的，但是原告至今没有提供任何发票给被告，不具备要求继续付款的前提条件。3、原告虽然没有提供发票，被告为保证工程正常进行，以实际支付给原告，合计4949506.4元，扣除8%的管理费52万元再扣除原告应承担的税收5.73%是372450元，尚余工程款658043.6元，该款项尚不足以支付违约金。4、合同约定按图施工，被告交给原告的图纸和预算报价中，含有4栋楼房的自行车库入口处的不锈钢玻璃顶棚，原告漏项没有施工，该部分工程造价应当在结算时予以扣减，综上所述，原告至今没有提供合同所约定的发票，并且向被告保送工程竣工结算资料，是原告一直违约在先，而被告没有任何违约，原告的诉求没有事实和法律依据也与合同不符。请法庭驳回原告的诉讼请求。
经审理查明：2011年9�，被告某某公司与扬州某某置业有限公司（以下简称某某置业）签订一份《某某新城景观绿化工程施工合同》，某某置业为甲方，被告某某公司为乙方，双方约定某某置业将某某新城景观绿化工程交由被告某某公司施工，工程地点位于宝应县泰山东路北侧（原电机厂地块），承包方式为包工包料，工程范围为：某某新城小区内土方、绿化苗木及草坪、绿化、水电、园路及路牙、所有路面雨水支管及收水井、沥青砼主干道、硬质景观、小品、工程所需的造型土、栽培土、营养土及绿化土层内的排水设施、隔水设施（具体详见甲乙双方签字认可的施工图纸，不含卖场西侧和北侧部分）等除主体工程、地下人防、主供电管沟以外的景观完工项目。工程工期：（1）一期工程工期：开工日期由甲方书面通知，工期45个日历天，2011年10月25日竣工（4#楼景观绿化工程）；（2）二期工程工期：开工日期由甲方书面通知，工期45个日历天，2012年1月20日竣工（东侧商业街景观绿化工程）；（3）三期工程开工日期由甲方书面通知，工期45个日历天，2012年4月30日竣工（2#、3#楼景观绿化工程）；（4）四期工程工期：开工日期由甲方书面通知，工期45个日历天，2012年5月30日竣工（1#楼景观绿化工程）。双方约定合同价款为11600000元，合同价格包含了图纸上所有设计内容以及为完成设计所需的图纸设计费、材料费、措施费、水电费、人员工资费、平整费、机械费、完全措施费、保护费以及其他有关税费、管理费、利润等。
2011年9月18日，原告某公司与被告某某公司签订一份《协议书》，被告某某公司为甲方、枫林园林公司为乙方，双方约定：鉴于某某新城景观绿化工程，合同价人民币710万元，甲方接受60万元为本工程完成设计所需的图纸设计费�乙方接受人民币650万元为施工完成图纸上所有设计内容、材料费、措施费、水电费、人员工资费、平整费、机械费、完全措施费、保护费、其他有关税费、甲方管理费、利润、竣工以及保修的等一切费用。《协议书》第四条约定：1.约定乙方实行工程独立核算、筹集施工周转资金、完成上缴甲方管理费，自负盈亏。2.甲方管理费收取比例：按工程结算价的8%，其中包括本工程的招投标费用、公司总部管理费、企业利润在内。《协议书》第五条约定：1.甲方负责及时与建设单位签订工程合同，乙方委派周某参与合同执行，本工程需缴纳合同履约保证金（合同价8%），乙方承诺以进场施工后业主首次付款（合同价的5%）作为履约保证金的一部分，其余部分乙方及时将15万保证金打入甲方账户不足合同总价8%部分由甲方补齐；工程全部竣工验收结束一周内，业�退回本工程合同履约保证金到甲方账户，甲方立即按退回的数额转退给乙方；2.中标通知书及合同原件由甲方保存，甲方将中标通知书复印件和合同复印件给乙方。原、被告于《协议书》签订当日签订一份“工程合同条件”，该份合同的工程名称、工程地点、承包方式、工程范围、工程工期等合同条款与某某公司与某某置业签订的《某某新城景观绿化工程施工合同》所涉内容基本一致，其中第六条第5项约定工程款支付方法为：（1）进场施工后付合同总价的5%，业主工程竣工验收评审组认定合格后支付合同总价的10%，在工程所在地取得工程发票，业主凭票支付款项；（2）二期业主工程竣工验收评审组认定合格后支付合同同总价的10%，在工程所在地取得工程发票，业主凭票支付款项；（3）三期业主工程竣工验收评审组认定合格后支付合同总价的20%，在�程所在地取得工程发票，业主凭票支付款项；（4）四期业主工程竣工验收评审组认定合格后支付合同总价的30%，在工程所在地取得工程发票，业主凭票支付款项；（5）余款25%在本合同所有工程竣工验收合格后分2年付清，满12个月后付15%，满24个月后付10%，在工程所在地取得工程发票，业主凭票支付款项。
原、被告签订《协议书》之后，进场施工，并向某某公司缴纳15万元保证金。2013年4月13日，某某新城景观绿化工程经验收合格，在“竣工验收证明书”中，某某公司在施工单位处盖章，并有周某的签名。2015年5月11日，某某公司向某某置业出具一份工程养护到期确认单，内容为：本工程于2011年9月20日开工，2013年3月30日竣工，我公司已按合同规定进行了二年的养护期（已超期服务一个月），特此告知，某某置业的工作人员奴宏泉在该份“确认�”中签名。
关于工程款的支付，根据双方的自认以及相关票据，被告共支付工程款4588574.4元，本院予以确认，上述4588574.4元的工程款为被告某某公司分期支付，其中在2013年5月之前，被告某某公司共支付工程款3559794.9元，2013年5月至2014年5月期间，被告某某公司支付工程款687500元，2014年5月之后，被告某某公司支付工程款341279.5元。另在原告某公司施工期间，被告某某公司代垫材料款193590元、水电费12469元；被告某某公司主张扣减的133160元的混凝土费用，原告某公司意见为，133160元的混凝土费用已由其支付70000元，余款63160元确为被告某某公司所支付，但已包含在前述扣减的193590元中，经本院向宝隆混凝土公司了解，该公司认可了在周某出具欠条后，周某付款70000元；被告某某公司代垫的沥青砼17182元，双方同意各半负担。被告某某公司共支付原告某公司工程款及代垫款合计4803224.4元。
上述事实，有原告提供的《某某新城景观绿化工程施工合同》《协议书》、付款凭证、结算凭证、“竣工验收证明书”、欠条、收据、明细表及当事人陈述予以佐证，本院予以确认。
本院认为：
一、原、被告于2011年9月18日签订的《协议书》、工程合同条件为无效合同，理由如下：原、被告签订的《协议书》、工程合同条件与被告某某公司和某某置业签订的《某某新城景观绿化工程施工合同》中涉及的工程地点、名称、范围、价款支付方式等合同的主要条款基本一致，虽某公司提交的《某某新城景观绿化工程施工合同》系复印件，但从“单位工程竣工验收证明书”以及“工程养护到期确认单”上内容分析，建设单位为某某置业，施工单位均为某某公司，故可以认定案涉工程实际由某某公司承包。被告某某公司将其承包的全部工程转给了原告某公司，原、被告签订的《协议书》、工程合同条件违反了法律、行政法规有关工程禁止转包的强制性规定，属无效合同。
二、关于原告某公司主张的工程款及保证金，本院认为，虽双方签订的施工合同为无效合同，但原告某公司已完成工程量，且某某新城景观绿化工程已经过竣工验收合格，故原告某公司有权要求被告某某公司按照合同的约定支付工程款。原、被告双方对工程款650万元并无异议，按原告某公司的主张，在扣除管理费、税金、成本税金后，被告某某公司理应支付的工程款为5607550元，现被告某某公司支付了工程款4588574.4元，扣减代垫相关费用214650元（193590元+12469元+8591元）后，对于剩余的工程款804325.6元，被告某某公司负有给付义务。某某公司主张扣除的其他代垫费用，依据不足，某公司亦不予认可，�本院不予支持。原告某公司支付给被告某某公司的保证金150000元，被告某某公司亦负有给付义务。
三、关于原告某公司主张的工程款、保证金利息损失。虽双方签订的施工合同被认定为无效，但利息损失属法定孳息，被告某某公司在原告某公司完成工程量、且所涉工程经竣工验收合格后，未及时履行付款义务，被告某某公司应承担原告某公司的利息损失，原告主张利息损失按月利率0.5%计算，因双方并未对逾期付款的利息支付方式进行约定，故原告枫林园林公司按该标准主张利息损失缺乏依据，被告某某公司仅负有按中国人民银行同期同档贷款基准利率支付利息损失的义务，且不超过某公司所主张的月利率0.5%的标准。根据某公司的主张以及某某公司的付款进度，本院认定工程款利息损失支付的基数为：2013年5月至2015年11月之间利息损失计算的基数�431217.6元（4205662.5元-3559794.9元-214650元），2014年5月至2015年11月的计算的基数为153632.5元，2015年5月至2015年11月的计算的基数为219475.5元。某公司主张保证金15万元的利息从2013年5月1日开始，按中国人民银行同期贷款利率计算，因双方签订的工程施工合同系无效合同，某某公司对于其收到的15万元系因无效合同取得的财产，应予返还，其至今未能返还，理应支付逾期付款期间的利息损失。
综上，原、被告签订的施工合同系无效合同，某公司实际完成了工程量，且工程经验收合格，某某公司应按双方约定的支付工程款并负有返还保证金的义务，其逾期未支付工程款及保证金，应承担不利后果。据此，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条、第二百七十二条之规定，判决如下：
一、被告南京某公司于本判决生效后十日内支付原告南京某�限公司工程款804325.6元及利息损失（其中431217.6元从2013年5月1日起、153632.5元从2014年5月1日起、219475.5元从2015年5月1日起，均按中国人民银行同期同档贷款基准利率计算至2015年11月1日，且不超出月利率0.5%）；
二、被告南京某公司于本判决生效后十日内支付原告南京某有限公司保证金150000元及利息（以本金150000元为基数，从2013年5月1日起，按中国人民银行同期同档贷款基准利率计算至2015年11月1日）；
三、驳回原告的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费16535元，减半收取8267.5元，保全费5000元，合计13267.5元，由原告某公司负担2000元，被告某某公司负担11267.5元（此款原告已垫付，被告在�还上述还款时一并给付原告）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于江苏省扬州市中级人民法院，同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向江苏省扬州市中级人民法院预交上诉案件受理费（江苏省扬州市中级人民法院开户行：工商银行扬州分行汶河支行；户名：江苏省扬州市中级人民法院，账号：11×××57）。
审判员 王 彪
二〇一六年七月十五日
书记员 潘玲玉