安徽省歙县人民法院
民 事 判 决 书
（2016）皖1021民初1202号
原告（反诉被告）：汪红梅，女，1972年11月2日出生，汉族，现住安徽省歙县。
委托诉讼代理人（特别授权）：汪世明（又名“汪世民”），系汪红梅弟弟，住浙江省嘉兴市。
被告（反诉原告）：黄山艺空间装饰设计工程有限公司，住所地安徽省黄山市屯溪区长宏御泉湾椰枫府1幢10-3号，统一社会信用代码91341000595743806M。
法定代表人：胡明峰，总经理。
委托诉讼代理人（特别授权）：徐献忠，安徽昌法律师事务所律师。
原告汪红梅与被�黄山艺空间装饰设计工程有限公司（以下简称“黄山艺空间装饰公司”）装饰装修合同纠纷一案，本院于2016年4月19日立案后，反诉原告黄山艺空间装饰公司于2016年5月17日向本院提出反诉，因案情复杂，本院依法裁定适用普通程序审理。后于2016年7月12日、2016年12月26日两次公开开庭进行了审理，原告（反诉被告）汪红梅及其特别授权委托诉讼代理人汪世明、被告（反诉原告）黄山艺空间装饰设计工程有限公司的法定代表人胡明峰及特别授权委托诉讼代理人徐献忠均到庭参加诉讼。诉讼中，被告（反诉原告）黄山艺空间装饰设计工程有限公司于2016年7月26日向本院申请对增加的装修项目（包括一、二层的玄关装饰鞋柜、过道装饰柜、主卧衣柜、小孩房衣柜、酒柜等柜子项目及小孩房书房书桌、书架和楼梯窗台铺贴、门、门套项目等）进行工程造价鉴定，本院予以准许�本案现已审理终结。
汪红梅向本院提出诉讼请求：1、判令终止双方签订的《室内装饰装修合同》，黄山艺空间装饰公司退还汪红梅装修费用1.2万元，补偿汪红梅1万元，共计2.2万元；2、判令黄山艺空间装饰公司在黄山日报上向汪红梅赔礼道歉；3、黄山艺空间装饰公司承担本案诉讼费。事实和理由：汪红梅与黄山艺空间装饰公司于2015年10月17日签订装饰承包合同，汪红梅即于当日支付黄山艺空间装饰公司3万元，于2015年11月14日泥工进场后又支付黄山艺空间装饰公司3万元，汪红梅超额履行了双方合同约定金额（25500元）的支付义务。随后在黄山艺空间装饰公司施工中，汪红梅认为：1、黄山艺空间装饰公司违法了合同约定“即工程装饰主材需经汪红梅认可后方可施工”，黄山艺空间装饰公司的所有施工材料未经汪红梅同意。甚至使用的部分材料不合格，在汪红梅明确坚决反对的情况下被告的工人依然野蛮施工；2、黄山艺空间装饰公司施工质量不合格，如门窗漏水、地砖、大理石断裂、甲醛超标等；3、施工过程极不规范，东西乱堆乱放，装修垃圾无人清理等。汪红梅当即要求黄山艺空间装饰公司整改。黄山艺空间装饰公司未整改，并在汪红梅不同意的情况下，将油漆工安排进场且在未明白汪红梅油漆意图的情况下野蛮施工。汪红梅拒绝继续付款。2016年1月28日，黄山艺空间装饰公司承诺春节后立即整改，汪红梅为早日住进新房，又支付了被告7000元。但春节后黄山艺空间装饰公司却要求汪红梅继续付款，否则拒绝整改，多次协商未果。
另合同约定：开工日期2015年10月17日，竣工日期为2016年2月1日，总工期107天。但截至2016年4月19日，工期天数185天，超过合同工期107天的73%，却未能竣工。
综上，黄山艺空间装饰公司不顾汪红梅利益，野蛮施工，导致许多装修需推倒重来，尚需3万元的装修费，理应赔偿原告1.2万元。同时，因黄山艺空间装饰公司的原因造成的施工延期及施工质量，导致汪红梅迟迟不能入住新居（租房合同已到期，随时可能被房东赶走），造成直接损失1万元，并附加精神损失。为维护合法权益，特向人民法院提起诉讼。
庭审中，汪红梅撤回了第二项诉请“判令黄山艺空间装饰公司在黄山日报上向汪红梅赔礼道歉”。
黄山艺空间装饰公司辩称：1、汪红梅没有按着双方签订的《室内装饰装修合同》履行付款义务，按照合同约定，其应在被告黄山艺空间装饰公司安排油漆工进场前支付81000元装修款，但汪红梅至今只支付67000元。2、合同约定承包形式为半包，我方只提供水泥、沙子、电线等辅助材料，合同并未约定装饰辅材要经过汪红�认可，且事实上这些材料在使用时均已得到汪红梅同意或默认，如果其坚决反对使用，工程进度也不会走到油漆工进场这道工序，故汪红梅主张“所有的施工材料全部未经原告同意”没有理由，不符合常理。3、黄山艺空间装饰公司的工人在施工过程中的每道工序均是按着合同约定文明施工，不存在野蛮施工的现象。4、门窗漏水与黄山艺空间装饰公司无关，是汪红梅自己买的玻璃棚漏水。铺贴的大理石断裂，大理石是汪红梅自己购买提供，本身就有裂痕，我方只负责铺贴。5、在装修工程没有完工之前，汪红梅就主观、武断地认为装修工程不合格，不符合逻辑和常理。在涉案工程没有完全竣工的情况下，施工现场不美观，在所难免，按着相关法律规定和行业习俗，也只有在房屋装修全部完工的情况下，黄山艺空间装饰公司才能向汪红梅交付装修成果。6、汪红梅诉请�山艺空间装饰公司退还装修费用1.2万元，补偿汪红梅1万元，均无事实和法律依据，请求予以驳回。7、双方签订的《装修施工合同》是双方在自愿、平等、协商一致的基础达成的合意，意思表示真实，合法有效。8、因汪红梅未及时付款及额外增加工程量，才会导致工程延误。
黄山艺空间装饰公司向本院提出反诉请求：1、判令汪红梅履行双方签订的《室内装饰装修施工合同》，将房屋钥匙交于反诉原告，配合黄山艺空间装饰公司完成涉案房屋的装饰装修扫尾工作。2、判令汪红梅立即按合同约定向黄山艺空间装饰公司支付房屋装修款36895元，并在房屋装修完工验收后7天内支付尾款4000元。3、反诉诉讼费由汪红梅承担。事实与理由：2015年10月17日，原、被告双方签订《室内装饰装修施工合同》，约定汪红梅将其所有的位于富宸和园2幢1单元601室住宅装饰装修工�交由黄山艺空间装饰公司承揽施工；承包方式为半包（即装饰工程的施工和辅助材料由黄山艺空间装饰公司提供），合同约定工程造价85000元；付款方式为：1、签订合同后付造价的35%，即30000元；2、泥工进场前付造价的30%，即25500元；3、油漆工进场前付造价的30%，即25500元；4、尾款5%，4000元在工程验收合格后7天内结清全部工程款。
2016年1月2日，应汪红梅要求，双方协商一致增加了包括衣柜、鞋柜、酒柜及门套等装修项目，经汪红梅及其丈夫吴伟确认，所有增加项目的价款为42895元，汪红梅已支付20000元，剩余22895元未付。
合同签订后，黄山艺空间装饰公司2015年10月17日开工进场装修，汪红梅按合同约定支付了前两笔款项，合计6万元，但在2016年1月15日油漆工进场前却毫无理由拒绝按合同履行付款义务，经黄山艺空间装饰公司多次催要，汪红梅只支付了7000元，后不但不付款，反而将房屋钥匙收回，造成黄山艺空间装饰公司不能按合同约定完工，已严重违反了先履行义务和合同约定的义务。为维护自身合法权益，依法提起反诉。
汪红梅辩称：双方的权利义务应是对等的。黄山艺空间装饰公司在泥工施工阶段：1、违反合同约定即“工程装饰主材须经甲方（汪红梅）认可后方可施工”，而事实上所有的施工材料（包括水泥、沙子、电线等辅材）都未经我方认可；2、铺贴的楼梯大理石断裂、门窗漏水、阳台下水不畅、地面不平等；3、小孩房、二楼厨房及生活阳台未按图纸施工。黄山艺空间装饰公司违约在先，我方不同意其下一阶段的油漆施工，对油漆施工我方不认可，不同意支付油漆施工的工程款项。
我已于2015年12月31日支付了《室内装饰装修施工合同》之外的增项装修项目工程款20000元。黄山艺空间装饰公司提供的《室内装饰装修施工合同》之外的增项（包括衣柜、鞋柜、酒柜及门套等）装修项目工程预算表，我丈夫吴伟的亲笔签名“吴伟”仅对手写字体的九扇赐峰烤漆门10350元、两个入户单边门套80元/米×9.77=781元、房双边门套100元/米×7.46=746元认可。“增加甲（汪红梅）供大理石楼梯安装人工及辅材、甲（汪红梅）供窗台大理石安装人工及辅材合计4218.09元”系重复收费，该费用已包含在《室内装饰装修施工合同》合同造价85000元中。其余增项装修项目（包括衣柜、小孩书桌、玄关的装饰柜等）我们是口头约定让屯溪的家具店来做，而不是由黄山艺空间装饰公司来做，故对其合同之外增项的装修项目（除九扇赐峰烤漆门、两个入户单边门套、厨房双边门套）内容及价格均不予认可。另增项装修项目中二楼过道装饰鞋柜油漆、酒柜油漆，增项预算表中写的是“晨阳水性漆”，而实际所用“大宝漆”。
本院审理查明：2015年10月17日，汪红梅与黄山艺空间装饰公司签订了《室内装饰装修施工合同》，合同约定：汪红梅将其所有的位于富宸和园2幢1单元601室住宅装饰装修工程交由黄山艺空间装饰公司承揽施工，工程合同造价为85000元，付款方式为：1、签订合同后付造价的35%，即30000元；2、泥工进场前付造价的30%，即25500元；3、油漆工进场前付造价的30%，即25500元；4、尾款5%，4000元在工程验收合格后7天内结清全部工程款。承包方式为半包，即汪红梅提供装修的主材（包括瓷砖、木地板、洁具、灯具、厨柜），黄山艺空间装饰公司负责该住宅装饰工程的施工及提供装修的辅助材料（包括水泥、沙子、电线等）。合同签订后，黄山艺空间装饰公司于2015年10月17日开工进场装修，汪红梅�合同约定分别于2015年10月17日支付了30000元，于2015年11月14日支付了30000元，合计60000元。油漆工进场前，汪红梅未按合同付款，仅于2016年1月28日支付了7000元。后黄山艺空间装饰公司多次要求汪红梅按约支付装修款，汪红梅认为其泥工未按合同约定施工，多次要求整改，并拒绝付款。双方为此发生纠纷，汪红梅于2016年4月初将富宸和园2幢1单元601室住宅装修钥匙收回，致双方签订的《室内装饰装修施工合同》无法继续履行。该《室内装饰装修施工合同》中双方约定的工程项目（七页艺空间工程预算表的装修项目）已基本完工，仅剩水电安装工程中开关、插座（应由汪红梅提供而其未提供）未安装、油漆扫尾工作、家政保洁工作未完成。上述未完成的工程量除家政保洁（约定的预算费用为714.44元）外，黄山艺空间装饰公司自认装修费用为350元（开关、插座安装费用为150元，油漆扫尾装修费用200元）。
另查明：双方在履行《室内装饰装修施工合同》过程中，又另行增加了包括一、二层的玄关装饰鞋柜及油漆、过道装饰柜、过道装饰鞋柜、餐厅酒柜及油漆、主卧衣柜、小孩房衣柜、小孩房书房书桌、书架和大理石楼梯窗台铺贴、门、门套项目等装修项目，汪红梅的丈夫吴伟在该增项工程预算表（歙县汪女士雅居衣柜方案报价表）第二页的左下方签上“吴伟”字样，对上述增加的装修项目内容及价格42895元予以确认。汪红梅于2015年12月31日支付了增加装修项目工程款20000元。除九扇赐峰烤漆门未安装外，增项工程预算表的所有装修项目（含手写内容）黄山艺空间装饰公司均已在富宸和园2幢1单元601室装修履行完毕。诉讼中，黄山艺空间装饰公司向本院申请对增加的装修项目工程进行造价鉴定，本院委托安徽中信工程咨询有限责任公司进行鉴定，鉴定结论为：增加装修项目工程造价为人民币38992元（本鉴定价是完成双方约定内容的价格，其中现场查看九扇赐峰烤漆门未安装），九扇赐峰烤漆门的安装费用为1800元。增项装修项目中一楼过道装饰柜、玄关装饰鞋柜、二楼过道装饰鞋柜、餐厅酒柜实际所用的油漆是“大宝漆”，并非预算表中约定的“晨阳水性漆”。
再查明：案涉的《室内装饰装修施工合同》刚开始履行时，黄山艺空间装饰公司根据双方口头约定对富宸和园2幢1单元601室的小孩房、二楼厨房及生活阳台的施工图纸进行了变更，并砌墙施工。铺贴的楼梯大理石，少数有细微裂痕，黄山艺空间装饰公司认可其修复费用为150元。
诉讼中，黄山艺空间装饰公司同意解除双方于2015年10月17日签订的《室内装饰装修施工合同》，但要求汪红梅支付合同约定其未付工程款16936元（扣除已付的67000元及未完成工程量的装修费用1064元）和增项的装修工程款18992元（扣除已付的20000元），共计35928元。
上述事实，由原告（反诉被告）汪红梅与被告（反诉原告）黄山艺空间装饰公司双方提供的汪红梅身份证复印件、黄山艺空间装饰公司的营业执照、法定代表人身份证明、组织机构代码证复印件《室内装饰装修施工合同》及艺空间工程预算表（七页内容）、付款凭据、增加项目工程预算表（二页内容）、安徽中信工程咨询有限责任公司报告书、房屋装饰装修现场照片、庭审笔录等证据在卷佐证，足以认定。
结合本案查明的事实，归纳争议焦点为：黄山艺空间装饰公司的油漆施工及增加的装修项目，汪红梅是否应该认可并支付装修款计35928元？汪红梅要求黄山艺空间装饰公司退还装修费用12000元及补偿10000元有无事实依据及法律依据？
本院认为：汪红梅与黄山艺空间装饰公司于2015年10月17日签订的《室内装饰装修施工合同》，是双方的真实意思表示，双方均应按约履行。汪红梅已经按约支付了装修工程款67000元，黄山艺空间装饰公司已按约定的预算基本完成了泥工、油漆工等工程项目，仅剩水电安装工程中开关、插座（汪红梅未提供）未安装、油漆扫尾工作及家政保洁工作未完成。汪红梅抗辩黄山艺空间装饰公司在泥工施工阶段违反合同约定即“所有的施工材料（包括水泥、沙子、电线等辅材）都未经我方认可”“小孩房、二楼厨房及生活阳台未按图纸施工”与客观事实不符，本院不予采信。“铺贴的楼梯大理石”少数有细微裂痕，并不能成为汪红梅拒绝黄山艺空间装饰公司按合同约定进行油漆施工的正当理由，且汪红梅未举证证明其不同意黄山艺空间装饰公司油漆施工，事实上�红梅作为定做人也未以自己的行为明确拒绝黄山艺空间装饰公司进行油漆施工，故黄山艺空间装饰公司按照合同约定进行油漆施工，符合合同约定，并无不当，汪红梅对黄山艺空间装饰公司的油漆施工应予以认可，并按合同约定支付装修款。庭审中黄山艺空间装饰公司同意解除双方2015年10月17日签订的《室内装饰装修施工合同》，且汪红梅已将富宸和园2幢1单元601室的装修钥匙收回，涉案的装修合同亦没有实际再履行的可能，故对汪红梅要求终止双方2015年10月17日签订的《室内装饰装修施工合同》的诉请，本院依法予以支持。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况及案涉《室内装饰装修施工合同》性质，可要求汪红梅对黄山艺空间装饰公司已完工的装修工程支付尚欠的装修款。水电安装工程中开关、插座（汪红梅应当提供其未提供）未安�、油漆扫尾工作、家政保洁工作未完成，黄山艺空间装饰公司自认开关、插座（汪红梅应当提供其未提供）未安装、油漆扫尾工作装修费用共计350元，结合本案具体情况，本院酌定500元，家政保洁约定的预算费用为714.44元，均应从合同约定的工程造价85000元中予以扣除。汪红梅已按合同约定支付了装修款67000元，扣除未完成工程量装修费用1214元，汪红梅还应支付装修款16786元。
双方另行增加了包括一、二层的玄关装饰鞋柜及油漆、过道装饰柜、过道装饰鞋柜及油漆、餐厅酒柜及油漆、主卧衣柜、小孩房衣柜、小孩房书房书桌、书架和楼梯窗台铺贴、门、门套项目等装修项目，汪红梅的丈夫吴伟在该增项工程预算表第二页的左下方签上“吴伟”字样。本院认为：“吴伟”系汪红梅的丈夫，且该增加的装修项目是家庭住宅装修，丈夫“吴伟”的签名应当认定是与妻子汪红梅共同的意思表示，一致对“上述增项内容及价格的认可”。双方在该增项预算表中约定“一楼过道装饰柜油漆、玄关装饰鞋柜油漆、二楼过道装饰鞋柜油漆、餐厅酒柜油漆”使用品牌“晨阳水性漆”，而实际所用“大宝漆”，不符双方约定且违背诚实信用原则，对黄山艺空间装饰公司要求汪红梅支付上述柜子油漆相对应的装修款计1926元，本院不予支持，应从鉴定造价中扣除。汪红梅抗辩“我丈夫吴伟的亲笔签名仅对手写字体的九扇赐峰烤漆门10350元、两个入户单边门套80元/米×9.77=781元、房双边门套100元/米×7.46=746元认可，对增项的其他内容均不予认可；增加甲（汪红梅）供大理石楼梯安装人工及辅材、甲（汪红梅）供窗台大理石安装人工及辅材合计4218.09元系重复收费，该费用已包含在《室内装饰装修施工合同》合同造价85000元中”，均未提供证据证明�本院不予采信。安徽中信工程咨询有限责任公司对增加装修项目工程造价鉴定为人民币38992元（本鉴定价是完成双方约定内容的价格，其中现场查看九扇赐峰烤漆门未安装），九扇赐峰烤漆门的安装费用为1800元。铺贴的楼梯大理石有细微裂痕，黄山艺空间装饰公司自认其修复费用为150元，结合本案实际，本院酌定大理石修复费用为200元，也应从鉴定造价38992元中予以扣除。汪红梅已预付了上述增加装修项目工程款20000元，扣除安装费用1800元、大理石修复费用200元及柜子油漆装修款1926元，汪红梅还应支付增加装修项目工程款15066元。
综上，汪红梅应支付黄山艺空间装饰公司装修工程款共计31852元。汪红梅以上述抗辩理由向黄山艺空间装饰公司主张退还装修费用1.2万元没有事实根据，其要求补偿1万元亦未提供证据证明其损失，故对汪红梅的诉请，本院不予支持。据此，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条、第九十七条、第二百五十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
一、解除2015年10月17日原告（反诉被告）汪红梅与被告（反诉原告）黄山艺空间装饰设计工程有限公司签订的《室内装饰装修施工合同》；
二、原告（反诉被告）汪红梅于本判决生效之日起十日内支付被告（反诉原告）黄山艺空间装饰设计工程有限公司支付装修工程款31852元；
三、驳回原告（反诉被告）汪红梅的其他诉讼请求；
四、驳回被告（反诉原告）黄山艺空间装饰设计工程有限公司的其他反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费350元，由汪红梅负担；反诉案件受理费820元，由汪红梅负担620元，黄山艺空间装饰设计工程有限公司负担200元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省黄山市中级人民法院。
审 判 长 方 瑛
代理审判员 胡淑云
人民陪审员 张 成
二〇一七年二月九日
代书 记员 张小妹
附相关法条：
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。
当事人可以约定一方解�合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。
第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。
第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。
承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。