武汉市江岸区人民法院拟稿纸承办人湖北省武汉市江岸区人民法院民 事 判 决 书（2017）鄂0102民初2516号原告：郭金鹏，男，1977年1月17日出生，汉族，个体经营者，住湖北省武汉市武昌区。委托诉讼代理人：周群策（一般授权代理），北京大成（武汉）律师事务所律师。委托诉讼代理人：张晓钰（一般授权代理），北京大成（武汉）律师事务所实习律师。原告：王科，女，1978年2月17日生，汉族，自报无业，住湖北省武汉市武昌区。委托诉讼代理人：周群策（一般授权代理），北京大成（武汉）律师事务所律师。委托诉讼代理人：张晓钰（一般授权代理），北京大成（武汉）律师事务所实习律师。被告：武汉江南美装饰设计工程有限公司南湖分公司，住所地：湖北省武汉市洪山区丁字桥南路南湖名都A区9栋1层9-1室。负责人：王畴广，董事长。委托诉讼代理人：贾方彪（一般授权代理），湖北知途律师事务所律师。委托诉讼代理人：马春长（一般授权代理），男，武汉江南美装饰设计工程有限公司员工，住湖北省天门市。被告：武汉江南美装饰设计工程有限公司，住所地：湖北省武汉市武昌区友谊大道18号主楼二厅13区37号。法定代表人：王畴广，董事长。委托诉讼代理人：贾方彪（一般授权代理），湖北知途律师事务所律师。委托诉讼代理人：马春长（一般授权代理），男，武汉江南美装饰设计工程有限公司员工，住湖北省天门市。原告郭金鹏、王科与被告武汉江南美装饰设计工程有限公司（以下简称江南美公司）、武汉江南美装饰设计工程有限公司南湖分公司（以下简称江南美南湖分公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2017年3月7日立案受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告郭金鹏、王科及其共同委托诉讼代理人周群策、张晓钰，被告江南美公司、江南美南湖分公司的共同委托诉讼代理人贾方彪、马春长到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告郭金鹏、王科向本院提出诉讼请求：1、解除我们与江南美南湖分公司于2016年8月18日签订的《装饰装修工程施工合同》；2、江南美南湖分公司立即自行撤出并清理装修现场；3、江南美南湖分公司向我们返还装修工程款66,838.40元（人民币，下同），并支付延期支付的资金占用费（按银行同期贷款利率计算，从2017年1月4日起至实际支付之日止），江南美公司承担连带给付责任；4、江南美南湖分公司于判决生效后十日内向我们赔偿违约金66,000元，赔偿租住房屋租金损失3,800元，交通费163元，合计69,963元，江南美公司承担连带给付责任；5、江南美南湖分公司承担本案全部诉讼费用，江南美公司对上述全部债务承担连带给付责任。事实与理由：2016年8月18日，我们与江南美南湖分公司签订了《装饰装修工程施工合同》，约定由该公司承接我们位于江岸区鼎盛华城11栋1101室建筑面积167㎡的房屋装修设计与施工，工程期限自2016年8月25日至2016年12月25日，工程总价200,000元。合同签订后，我们即按合同约定按期支付了前期工程款共计108,800元并履行了及其他应尽义务，但江南美南湖分公司因自身管理混乱、施工质量问题严重导致未能按合同约定的进度施工，以指定设计师夏军涉嫌犯罪被逮捕为由恶意拖延工期，导致装修工程长期停滞。我们多次主动向江南美南湖分公司寻求通过协商解决争议，但该公司均找借口拖延搪塞不予施工，并单方提高工程单价、更换装修主材，明确表示不再按原合同约定的价款和工期履行合同义务。我们已向江南美南湖分公司、江南美公司发出《律师函》和《关于解除与武汉江南美装饰设计工程有限公司的通知函》，通知两公司于2016年12月27日起解除2016年8月18日签订的《装饰装修工程施工合同》，要求其返还装修款及利息、支付合同违约金、赔偿经济损失，并主动协商尽快善后落实。但时至今日，江南美南湖分公司、江南美公司未与我们协商，也未向我们支付任何款项，故我们诉至法院。被告江南美公司、江南美南湖分公司共同辩称：1、郭金鹏、王科实际支付的工程款是47,500元，正是由于郭金鹏、王科未及时支付工程款导致工程延期，后果应由其自行承担；2、涉案纠纷源于郭金鹏、王科主张的部分工程款被涉案工程设计师夏军所骗取，目前夏军因涉嫌诈骗犯罪已由江岸区检察院提起公诉，郭金鹏、王科的相关损失与我们没有关系；3、郭金鹏、王科错误支付装修款，没有按照合同约定的付款方式进行操作，其违约在先；4、郭金鹏、王科主张的相关损失我们认为没有事实与法律依据；5、郭金鹏作为本案诉讼主体不适格。综上，请求驳回郭金鹏、王科的诉讼请求。根据当事人的诉、辩称及各自提供的证据，经过举证、质证、认证，本院确认以下无争议事实：2016年8月18日，王科（甲方、发包方）与江南美南湖分公司（乙方、承包方）签订《装饰装修施工合同》，就甲方委托乙方进行房屋设计与施工等事宜约定如下：甲方为王科/郭金鹏，乙方为江南美装饰，设计师夏军，客服杨艳丽；工程施工地址鼎盛华城11-1101，建筑面积167㎡，户型四室二厅二卫；工程预算总合同价200,000元，工程预算项目及报价详见《装饰工程预算单》，此金额不含任何税费，装饰内容按双方确认的图纸及预算单中所列项目施工，工程期限2016年8月25日至2016年12月25日；若因乙方原因导致竣工日期延后，乙方赔偿总额以工程制安总额的千分之一/天、最高30天为上限；本合同签订后，甲方应在当日向乙方支付本合同总金额的60%，即120,000元，在卫生间试水后开始进行涂饰工程之前，甲方向乙方支付合同总金额35%的二期工程款，即75,000元，余款5,000元在双方竣工验收合格后三日内付清；甲方支付乙方的款项，原则上只能交付给乙方财务代表许玉仙或通过银行转账，乙方收到甲方工程款后开具盖有乙方财务专用章的专用收据，如甲方将现金交付给其他人代缴而造成损失，乙方不承担任何责任；甲乙双方协商一致、不可抗力或不可抗拒致使合同无法履行、因一方违约致使合同无法履行的，可以解除合同，因甲方原因要求解除合同的，材料进场后，甲方须承担合同总额70%的违约金。合同签订当天，王科通过支付宝转账的方式向江南美南湖分公司员工汪惠支付了定金10,000元。2016年9月25日，王科通过网银转账的方式向江南美南湖分公司员工王汉雄支付了工程款37,500元。2016年11月，夏军涉嫌诈骗一案被武汉市公安局江岸分局丹水池街派出所立案受理，随后移送武汉市江岸区人民检察院审查起诉。上述事实，有《装饰装修施工合同》、《转账记录》、《收据》、《受案回执》等证据及当事人陈述在卷佐证，并经各方当事人庭审质证，本院予以确认。本院认为：虽然《装饰装修施工合同》抬头列明的甲方为王科/郭金鹏，但合同尾部落款处仅有王科一人，故《装饰装修施工合同》签订主体应为王科与江南美南湖分公司，郭金鹏不是本案所涉合同一方当事人，本院对其诉讼请求不予支持。《装饰装修施工合同》是签订双方真实意思表示，应为有效。江南美南湖分公司系江南美公司设立的分公司，不具备独立法人资格，其进行民事活动所产生的法律后果应由江南美公司承担。双方当事人的争议焦点主要在于：1、王科已支付的工程款金额；2、《装饰装修施工合同》是否应解除；3、江南美公司是否应向王科赔偿损失。对此，本院分别评判如下：一、王科已支付的工程款金额。对于郭金鹏、王科提交的用以证明其已支付工程款108,800元的转账记录、《收据》、《收条》，江南美公司、江南美南湖分公司抗辩只收到其中的47,500元、其余款项未收到，王科向夏军等人支付工程款违反了合同约定的支付方式，相应后果应自行承担。本院认为，江南美公司、江南美南湖分公司认可已收到的工程款47,500元系郭金鹏、王科分别向江南美南湖分公司员工王汉雄、汪惠通过支付宝或网银转账支付，付款方式已经与合同约定的付款方式不一致，应认定为双方以实际行为修改了工程款支付方式。汪惠是江南美南湖分公司的店长，陈城是设计师夏军的助理，王科向陈城转账支付的款项均由夏军出具《收条》予以确认，上述人员收取郭金鹏、王科款项的行为均系职务行为，应代表江南美南湖分公司。即使夏军涉嫌诈骗犯罪，其所利用的身份也是江南美公司的设计师，郭金鹏、王科有理由相信包括夏军在内的江南美公司的员工有权收取工程款，才导致其按照王汉雄、汪惠、夏军等人的指示支付工程款，故本院认定郭金鹏、王科已支付工程款共计108,800元。二、《装饰装修施工合同》是否应解除。双方当事人约定了合同解除的条件，因设计师涉嫌诈骗犯罪、江南美南湖分公司未按约定工期完成施工，王科有权依据合同约定及法律规定要求解除合同，对王科该项诉讼请求本院予以支持。合同解除后，尚未履行的，终止履行，故江南美南湖分公司应自行撤出并清理装修现场。关于江南美南湖分公司实际已施工部分，经双方当事人共同勘测已施工项目、单价、数量，共同确认江南美南湖分公司实际施工、赠送主材等工程总造价为91,624.20元。王科认为江南美南湖分公司在施工中存在质量问题，部分工程量需拆除、重做，部分主材未提供需扣除，并提交了现场照片及依据已确定单价计算得出的返工、新增工程量，江南美公司、江南美南湖分公司虽有异议，但未提出相反证据予以反驳，本院对王科提出的需返工、新增工程量344,24.62元予以认可，故江南美公司应向王科返还工程款51,600.42元（108,800元－91,624.20元＋344,24.62元=51,600.42元）。三、江南美公司是否应向王科赔偿损失。江南美南湖分公司未按约定工期完成施工，王科有权要求江南美南湖分公司赔偿其因延期造成的各项损失，对于其主张的江南美南湖分公司应承担的延期赔偿金6,000元（200,000元×1‰×30日=6,000元）、合理的房屋租金损失3,800元（1,900元×2=3,800元）及交通费163元本院予以支持。王科主张的合同总金额20%的违约金，没有事实依据，也未提交其具体损失的相应证据，故本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十三条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条、《中华人民共和国公司法》第十四条第一款及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条的规定，判决如下：一、解除原告王科与被告武汉江南美装饰设计工程有限公司南湖分公司于2016年8月18日签订的《装饰装修施工合同》；二、被告武汉江南美装饰设计工程有限公司南湖分公司于本判决生效之日起十日内撤出并清理装修现场；三、被告武汉江南美装饰设计工程有限公司于本判决生效之日起十日内向原告王科返还工程款51,600.42元；四、被告武汉江南美装饰设计工程有限公司于本判决生效之日起十日内向原告王科赔偿损失9,963元；五、驳回原告郭金鹏的诉讼请求；六、驳回原告王科其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3,036元、邮寄送达费20元，共计3,056元，由原告郭金鹏、王科负担1,375元，由被告武汉江南美装饰设计工程有限公司负担1,661元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省武汉市中级人民法院。审 判 长  解静娴人民陪审员  石 俊人民陪审员  刘 念二〇一七年八月三十日书 记 员  习 静