宁夏回族自治区银川市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）宁01民终2411号
上诉人（原审被告）:宁夏中正达建设工程有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市金凤区新昌西路北侧高新2号路南侧国贸新天地第5幢14层03号房。
法定代表人：司建华，该公司总经理。
委托诉讼代理人:程伟，宁夏颐升律师事务所律师。
委托诉讼代理人:杨萍，宁夏颐升律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：宁夏喜福德食品科技有限公司，住所地宁夏回族自治区贺兰县德胜工业园区（清真食品园内经六路）。
法定代表人：宝建军，该公司总经理。
委托诉讼代理人：黄建农，宁夏塞北律师事务所律师。
委托诉讼代理人：葛涛，宁夏塞北律师事务所律师。
上诉人宁夏中正达建设工程有限公司因与被上诉人宁夏喜福德食品科技有限公司建设工程施工合同纠纷一案，不服宁夏回族自治区贺兰县人民法院（2017）宁0122民初1050号民事判决，向本院提起上诉，本院受理后依法组成合议庭，现已审理终结。
上诉人宁夏中正达建设工程有限公司上诉请求：1.撤销（2017）宁0122民初1050号民事判决，改判驳回被上诉人的诉讼请求；2.一、二审诉讼费由被上诉人承担。事实和理由：被上诉人单方面增加工程项目，且未依约提供工程图纸，致使本案涉案工程至今未完工，因此上诉人不构成违约，与此同时，被上诉人欠付工程款亦系被上诉人不能及时完工的重要原因，综上，上诉人不应承担违约责任。
被上诉人宁夏喜福德食品科技有限公司辩称，原审法院认定事实清楚，适用法律正确，上诉人的上诉请求应被驳回。上诉人未按合同约定及时竣工，造成工期延误。被上诉人没有增加工程量，且工程款的支付亦是按照工程进度进行的。被上诉人向上诉人送达《解除合同通知书》后，上诉人在一审中亦表示同意解除合同，故上诉人的上诉请求不能成立。
被上诉人宁夏喜福德食品科技有限公司向一审法院起诉请求：1.依法解除原、被告签订的《建设工程施工合同》；2.依法判令被告立即支付原告违约金283955元（自2016年11月1日至2016年12月31日计算61天，6650000元×0.7‰×61天）；3.本案诉讼费用由被告承担。
一审法院查明的事实：2016年6月6日，原、被告签订《建设工程施工合同》，约定：一、原告将其年产1000吨酿造醋、酱油、酱菜生产项目工程以固定包干价665万元的价款发包给被告，计划开工日期为2016年5月28日，计划竣工日期为2016年9月28日，工期共计120天；二、付款方式为合同生效后支付合同款项的10%，计66万元。一层封顶后支付工程总价款的20%，计133万元；二层封顶后支付工程总价的20%，计133万元；工程竣工且验收合格后支付工程价款的30%，计199万元；余款（除5%质保金外）于工程验收合格之日起算一年之内依次分批付清；三、承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为每逾期一日向发包人支付合同总价款日万分之七的违约金。2016年8月22日，原告通知被告及河南泛安监理有限公司宁夏分公司于2016年8月23日下午14:30分就涉案工程进度、工程质量等相关事宜在涉案工地开会。2016年10月22日，原、被告就工程进展情况及施工方问题及解决方案在宁夏田园食品有限公司开会，会议内容为：一、被告认为具备主体申请验收的条件，申请报相关部门验收。其他施工图纸外的工程均未施工；二、对于门房变更事宜，原、被告及监理方同意现浇顶、砖混平顶由50平方米变更为60平方米，明确两个门房，价格由5万元变更到13万元，变更增加8万元，按原合同约定备料，不得单方变更（三方确认施工图纸）；三、10月23日由施工方向建设方提供未完工工期安排表报建设方确认后，视为工期变更。2016年10月31日，宁夏田园食品科技有限公司与被告达成《预付农民工工资款协议》，约定：一、由宁夏田园食品科技有限公司出资115万元用于优先解决农民工工资，并约定因该项目未整体竣工验收，工程款亦未经决算，宁夏田园食品科技有限公司预先支付的该部分农民工工资在后期与被告结算的总工程款中回扣；二、被告整改工作应于2016年11月3日前完成，如果被告未在约定的时间内完成整体整改，则由宁夏田园食品科技有限公司另择施工队自行整改，所产生的所有费用在合同总工程款中回扣；三、被告保证完成剩余收尾工程并整体验收合格，不再发生拖欠农民工工资问题。高德军、薛琮系被告委托办理涉案项目有关事项的代理人，2016年11月，原告就涉案合同的解除与高德军、薛琮电话沟通。2017年1月17日，原告以EMS的方式向被告发出解除合同通知书，说明因原告在2016年9月28日向被告致函要求被告加赶工期，并于2016年10月8日前竣工，否则原告视情况解除施工合同。现被告违约，特通知被告于即日解除双方签订的编号为GF-2013-0201《建设工程施工合同》。被告实际于2017年1月19日收到该通知书。
另查明，一、宁夏田园食品科技有限公司与被告无其他经济纠纷，涉案纠纷期间原告与宁夏田园食品科技有限公司处于合并阶段,至今合并程序并未完成；二、涉案工程尚未完工，亦未验收、结算；三、原告庭审陈述其已向被告支付除砂夹石工程外的工程款共计377万元，被告陈述砂夹石工程不包含在涉案工程内，其共收取原告支付的工程款368万元，但双方均未提供完整的支付凭证予以证实。
一审法院认为：原、被告签订《建设工程施工合同》系双方真实意思表示，合同合法、有效，双方均应按照诚实信用原则全面履行合同。原告将涉案工程发包于被告，被告对涉案工程施工，现工程尚未完工，亦未进行验收、结算，原告要求解除涉案合同，被告当庭表示同意，说明双方都已无继续履行合同的意思表示，故对原告的该项诉讼请求予以支持。
对于原告要求被告支付自2016年11月1日至2016年12月31日期间逾期交工违约金283955元的诉讼请求，本案约定的合同竣工日期为2016年9月28日，后因被告未完工，原告通知被告于2016年10月8日前竣工，视为对原合同竣工日期的变更，但经庭审查明，涉案工程至今亦未完工情况属实，原告据此索要逾期交工违约金，于法有据，故按照合同约定，以合同总价款665万元为基数，支持自2016年11月1日至2016年12月31日期间60天的逾期交工违约金279300元（665万元×0.0007×60天＝279300元）。对于原告发出解除通知书之后的损失其具有防止损失继续扩大的义务。
对于被告庭审辩称其未完工系原告未按时支付工程款造成的意见，按照合同约定，工程款是按照工程进度予以支付，庭审中被告未举证证明其工程进展到何种程度，亦未提交完整的支付凭证证明付款时间与其施工进度不符，故对其抗辩意见不予采信。对于被告要求原告支付未付工程款及原告未按时支付工程款的违约责任等问题，被告在本案中并未提出反诉，就上述问题其可与原告协商或另案诉讼。
综上所述，对于原告要求解除双方签订的《建设工程施工合同》的诉讼请求，予以支持；对于原告要求被告支付逾期完工违约金283955元的诉讼请求，支持279300元。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条、第九十七条、第一百零七条规定，判决：一、解除原告宁夏喜福德食品科技有限公司与被告宁夏中正达建设工程有限公司签订的《建设工程施工合同》；二、被告宁夏中正达建设工程有限公司支付原告宁夏喜福德食品科技有限公司自2016年11月1日至2016年12月31日期间逾期交工违约金279300元，于本判决生效后十五日内付清。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费5560元，减半收取2780元，由原告宁夏喜福德食品科技有限公司负担46元，由被告宁夏中正达建设工程有限公司负担2734元。
二审期间，上诉人提交了工程进度表及工程停工通知书各一份，拟证实上诉人没有违约交工，迟延交工的根本原因是被上诉人手续不全导致上诉人的施工被强制停工。被上诉人对工程进度表的真实性无异议，但称在2016年9月28日，被上诉人就向上诉人发出工作联系函要求加赶工期，故上诉人的该份证据无法达到其证明目的；对工程停工通知书不认可。
对于上诉人所提交的证据，本院审查认为，工程进度表无法证实双方就其所主张的事实已达成了一致意见；根据上诉人所提交的工程停工通知书的内容，质检机关责令停工时间系始于2016年10月26日，而被上诉人在2016年9月28日的联系函中已明确告知上诉人应予2016年10月8日之前竣工，否则视情况解除合同，故该份工程停工通知书不足以推翻上诉人在双方约定涉案工程竣工日期之前未竣工的违约责任，故对上述两份证据均不予采纳。
二审审理查明的事实及所采纳的证据与一审一致，本院予以确认。
本院认为，上诉人与被上诉人所签订《建设工程施工合同》系双方真实意思表示，当事人均应全面履行。在合同约定的竣工日到期后，上诉人未按约定竣工，后经被上诉人送达解除合同通知书，上诉人亦在一审中表示同意解除合同，故一审法院判令涉案合同予以解除，并无不妥；
关于上诉人提出违约责任系被上诉人所致，其不承担违约责任的上诉请求，经查，合同约定的竣工日期为2016年9月28日，后被上诉人书面通知上诉人应于2016年10月8日前竣工，故应视为合同双方当事人对原竣工日期的变更，然上诉人截止一审时仍未履行竣工义务，且上诉人二审中所提交的证据不足以达到其证明目的，因此一审法院按照合同约定，判令上诉人承担相应违约责任，于法有据；
综上，上诉人的上诉请求均不能成立，应予驳回；原判认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费5560元，由上诉人宁夏中正达建设工程有限公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 郭 鹏
审 判 员 张 婧
代理审判员 梅佩佩
二〇一七年十月十六日
书 记 员 高腾姣