河北省永清县人民法院
民 事 判 决 书
（2018）冀1023民初484号
原告：陈凤蓉，女，1965年8月27日出生，汉族，现住湖北省京山县。
委托诉讼代理人：孙玉华，北京高沃律师事务所律师。
被告：永清燕阳房地产开发有限公司，住所地河北省永清台湾工业新城。
法定代表人：潘文辉，公司执行董事。
委托诉讼代理人：张凤莲，公司法务总监。
委托诉讼代理人：吴丹，公司法务助理。
原告陈凤蓉与被告永清燕阳房地产开发有限公司（以下简称永清燕阳公司）商品房买卖合同纠纷一案，本院于2018年1月26日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告柏文明及其委托诉讼代理人孙玉华、被告永清燕阳公司的委托诉讼代理人吴丹到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
陈凤蓉向本院提出诉讼请求：1.请求人民法院依法判决被告支付因延期交房产生的违约金10000元（计至2017年7月13日）；2.因本案发生的诉讼费用由被告承担。事实和理由：原被告双方于2016年签订《商品房买卖合同》一份，合同约定
被告将位于永清县燕阳城一期1单元704房屋预售给原告，总价款为人民币496940元，被告应该于2016年12月31日前交付符合约定条件的房屋，迟延1天，支付万分之一的违约金。合同签订后，原告按期交付了购房款，被告没有按期交付房屋，事后原告联系被告违约赔偿，被告不予理会，为维护利益，依据《商品房买卖合同》第四条、第八条、第九条，原告诉求贵院，望贵院主持公道，判决被告承担责任。
永清燕阳公司辩称，我公司认可与原告之间的商品房买卖合同关系，但我公司在履行合同过程中不存在逾期交房的违约行为，原告以我公司未能按照合同约定履行交房义务要求支付延期交房违约金证据不足，于法无据，法院应以证据不足判决驳回原告对我公司主张的全部诉求。理由：案涉项目施工期间，自2015年至2016年因国家重大国事活动、大气污染防控等客观因素影响，致使案涉工程累计停工达102天，政府要求停止施工的事实客观存在，属于应合理顺延工期的情形。工程施工期间出现49天的强降雨天气，强降雨期间及雨后合理期间不能施工，工期应予顺延。因政府管控及强降雨天气导致工程停工，工期顺延至冬季，冬季不具备施工条件的期间应予扣除，且我方已函告业主交房时间顺延，履行了合同约定的告知义务。根据相关规定，商品房经验收合格即可交付，涉案房屋于2017年3月20日验收合格，具备交付条件。2017年5月22日，本案原告陈凤蓉已接收了涉案房屋。业主已办理收房手续，自愿领受房屋，应视为认可涉案商品房达到交付条件且同意变更法定及约定的交付条件。
经审理查明，本院认定事实如下：2016年5月6日，原告柏文明（买受人）与被告永清燕阳公司（出卖人）签订了《商品房买卖合同》一份，原告购买被告开发建设的位于西侧燕阳城一期第0015座1单元704号房一套。合同约定该房屋建筑面积共97.89平方米，单价为每平方米4967元，总价款486220元。附属用房建筑面积10.72平方米，单价为每平方米1000元，总价款10720元，总金额为496940元。付款方式为首付206220元，贷款280000元。合同第八条约定，出卖人应当在2016年12月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第1种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：1.该商品房经验收合格。合同第九条为出卖人逾期交房的违约责任，约定除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第1种方式处理：1.按逾期时间，分别处理（不作累加）。（1）逾期不超过90日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过90日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金。合同第十一条为交接，约定商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。合同订立后，原告按约定向被告支付了购房首付款，并办理了银行贷款。
另查，燕阳城一期的施工工期为2015年4月28日至2016年11月13日。工程施工期间，因国家重大国事活动及大气污染防控等原因，政府及相关部门多次向工程施工单位发送过停工通知。2015年7月至2016年7月间，案涉项目所在区域发生了多次强降雨过程，致使工程施工因气候原因多次停工。上述多方原因导致工程工期顺延进入冬季。2017年3月20日被告组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收，整体工程验收合格后，被告向一期业主发放入住通知，通知业主于2017年4月29日至5月3日间集中办理交房手续。接通知后，2017年5月22日本案原告与燕阳物业服务有限公司永清分公司签订前期物业服务协议，接收涉案房屋。2017年7月13日被告取得包括涉案房屋在内的燕阳城一期《河北省建设工程竣工验收备案证明书》，后因部分未领受房屋业主通过诉讼主张权利，被告于2017年9月10日在小区公告栏内张贴工程竣工验收备案证明书、环境保护设施竣工备案证、建设工程竣工消防备案凭证等文件，对仍未收房的业主，被告于2017年10月10日再次书面通知业主收房。
本院认为，原、被告在平等自愿的基础上订立了《商品房买卖合同》，该合同系双方当事人真实意思表示，合同内容不违反法律法规的强制性规定，该合同合法有效，双方当事人应按照合同的约定履行各自的义务。在本案中，原告依合同约定交付了房款，被告未能在合同约定的期限内向原告交付房屋，违反了双方之间合同第八条的规定，因此被告应向原告承担违约责任。然而，在涉案工程施工过程中，由于国家重大政治活动以及大气污染防控等原因，施工单位接到政府及相关部门指令停工的事实客观存在，虽然不属于约定和法定的不可抗力范畴，但是确实为合理顺延工期的情形。同时强降雨天气也属于影响工程施工的客观因素，应以顺延工期。上述情形客观造成涉案工程的工期顺延至冬季，基于公平原则，本院酌定在冬季工程不具备施工条件的期间为60天，即该期间应予扣除，被告不承担违约责任。被告关于逾期交房系因施工单位因国家重大国事活动及大气污染防控等原因停工，因工程施工期间发生多次强降雨天气原因停工，导致工期相应顺延，后续工程因进入冬季不具备施工条件，只能顺延到来年春季的答辩意见，部分理由成立，本院予以采纳，对本院依法确认合理顺延期间的违约责任，应予免除。
本案中，涉案房屋应当于2016年12月31日前交付。施工单位因政府及相关部门要求停工的期间为46天，强降雨天气原因导致停工的期间为10天，冬季不具备施工条件的期间为60天，累计为116天。在考虑扣除上述时间之后，被告应于2017年4月27日前向原告交付涉案房屋，故本院认定被告延期交房的日期应自2017年4月27日开始计算。2017年5月22日，原告在涉案房屋取得竣工验收备案证明书之前自愿接收房屋，应视为同意变更约定的交付条件，故逾期交房违约金应计算至其实际领受房屋之日。涉案房屋2017年7月13日取得竣工验收备案证书，原告明知商品房不具备法定交付条件仍同意接收房屋后，又以房屋不具备交付条件为由主张逾期交房违约金，对于原告要求被告支付接收房屋后的逾期交房违约金的诉讼请求，本院不予支持。以原告领受之日2017年5月22日为截止日，本院认定被告延期交房天数为25天,原告主张按日0.1‰的标准支付延迟履行违约金，符合法律规定和合同的约定，本院予以支持。因此被告应向原告支付延期交房违约金1242元（496940元×0.1‰×25天）。
综上所述，原告陈凤蓉主张被告依约支付延期交房违约金的诉讼请求，于法有据，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百一十四条第一款规定，判决如下：
一、被告永清燕阳房地产开发有限公司于本判决生效后五日内向原告陈凤蓉支付逾期交房违约金1242元；
二、驳回原告陈凤蓉的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费50.0元，减半收取计25.0元，由被告永清燕阳房地产开发有限公司负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省廊坊市中级人民法院。
审判员 彭兵
二〇一八年四月二十三日
书记员 邵贤