江苏省丹阳市人民法院
民 事 判 决 书
（2016）苏1181民初981号
原告裴琳。
委托代理人金文，江苏正威律师事务所律师。
委托代理人袁书珍，江苏正威律师事务所律师。
被告丹阳市德欣房地产有限公司。
法定代表人韩建山，董事长。
委托代理人周宁，江苏尚韬律师事务所律师。
委托代理人陈瑞良，江苏尚韬律师事务所律师。
原告裴琳与被告丹阳市德欣房地产有限公司房屋买卖合同纠纷一案，本院于2016年2月5日立案受理后，依法由代理审判员贡辉适用简易程序公开开庭进行了审理。原告的委托代理人袁书珍，被告的委托代理人周宁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告裴琳诉称：2013年10月8日，原、被告签订《商品房买卖合同》一份，原告购买被告开发的缇香花园三期041幢07层0702号房屋，价款463216元，合同约定交付房屋的时间为2015年5月20日。原告按约付清购房款后，被告至今未向原告交付房屋。现要求法院判令被告立即向原告交付房屋，支付延期交付房屋违约金至实际交付之日，承担原告已支付的律师费7500元，本案诉讼费用由被告承担。
被告丹阳市德欣房地产有限公司辩称：被告按照合同约定的交付条件及时间通知原告接收房屋，并没有任何违约之处，不应承担违约责任，请求法庭驳回原告的诉讼请求。一、（1）对于交付条件，合同中有若干选项，但没有一个为“完成备案”，如果强行要求将完成备案作为交付条件，既违背了合同的本义，同时该示范文本中交付条件选项也没有任何意义。（2）备案并非行政批准行为，并不对工程的质量有实质性的评价和影响。关于商品房交付使用的条件，现行的法律法规主要是《房地产管理法》第27条、《城市房地产开发经营管理条例》第17条、《建设工程质量管理条例》第16条。《城市房地产开发经营管理条例》第16条、第17条是关于政府部门组织验收以及住宅小区综合验收的规定，该两条分别在2002年和2004年国务院关于第一批取消和调整行政审批项目的决定、关于第三批取消和调整行政审批项目的决定中予以取消。也就是说，政府不再参与竣工验收，而且住宅小区等群体房地产开发项目竣工综合验收也不再保留。由此可见，房屋交付中的验收合格也就是《建设工程质量管理条例》第16条确定的俗称四方验收。本案中，在合同约定的交房日之前，案涉房屋已满足竣工合格的条件，被告没有任何违约行为，不应承担任何违约责任。二、2016年1月26日，质监部门已经出具建设工程质量监督报告，建议予以备案，也就是说，退一步而言，即使备案有意义，被告的违约责任承担的时点应当截止至2016年1月26日。如果法庭认为应当参照备案时间进行交付，那么合同约定的违约金就不应当予以执行，至少应调整为银行同期贷款利率。
经审理查明：2013年10月8日，原告裴琳与被告丹阳市德欣房地产有限公司签订商品房买卖合同及补充条款各一份，合同约定：原告购买被告开发建设的缇香花园三期041幢07层0702号房屋，价款463216元，原告应于2013年10月8日支付房款203216元（含定金20000元），剩余房款260000元于2013年11月8日前付清；被告应当于2015年5月20日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将经验收合格并符合本合同约定的商品房交付买受人使用；出卖人逾期交房的，逾期超过15日后，买受人有权解除合同，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自2015年5月21日起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房屋价款万分之三的违约金；合同履行过程中出现的纠纷，双方应协商解决，协商不能解决的，向房屋所在地人民法院提起诉讼，违约方应承担守约方因诉讼而承担的律师费用。
合同签订后，原告按约向被告支付了房屋价款。2015年5月15日，被告向原告寄送入住通知书，称公司将于2015年5月20日正式交房，通知原告于2015年5月27日办理交房手续。因被告未取得质量监督报告及备案表等原因，原告认为不符合交房条件拒绝收房。2016年4月20日，被告向原告寄送入住通知书（第二次），通知原告于2016年4月29日办理房屋交付手续。
另查明：缇香花园三期于2015年4月22日至4月24日通过单位工程竣工验收，于2016年1月26日取得工程质量监督报告，于2016年3月29日取得竣工验收备案表。
2015年6月3日，丹阳市公安消防大队曾向被告发出建设工程竣工验收消防备案检查不合格通知书，要求被告就有关问题进行整改。
2016年1月28日，丹阳市住房和城乡建设局作出丹住建罚字（2016）第008-C002号行政处罚决定书，其中查明缇香花园三期存在未经综合验收违规交付的违法行为。
2016年1月25日，原告委托江苏正威律师事务所向法院起诉，并支付代理费7500元。
在审理过程中，缇香花园三期有部分购房户根据合同约定申请仲裁，镇江仲裁委员会作出仲裁，要求本案被告向申请人支付自2015年5月21日至实际按约交付房屋之日止的逾期交房违约金（以已交付的房款为基数，按每日万分之三计算），该裁决双方已实际履行。
上述事实，由商品房买卖合同、补充条款、购房发票、入住通知书、委托代理合同、代理费发票、建设工程验收消防备案检查不合格通知书、丹住建罚字（2016）第008-C002号行政处罚决定书、工程质量监督报告、竣工验收备案表及双方当事人在庭审中的陈述予以证实，本院予以确认。
本院认为：原、被告签订的商品房买卖合同系双方当事人的真实意思表示，不违反我国法律、行政法规的强制性规定，合法有效，原、被告均应按约履行。合同约定的交房条件中的“验收”，不是指建设工程竣工验收，而是指由房地产主管部门组织工程质量监督、规划、消防、人防等有关部门完成的验收。该项验收合格的标志是，商品房开发企业取得房地产主管部门核发的竣工验收备案表。讼争房屋届至约定交付日时，仅取得单位工程竣工验收证明书，未取得竣工验收备案表，并未达到合同约定的交付条件，即被告未能在合同约定的交付之日交付房屋，构成违约，原告要求其承担违约责任，于法有据。
对于违约金，缇香花园三期在2016年3月29日已经取得竣工验收备案表，符合了约定的交付条件，被告已通知原告于2016年4月29日办理交房手续，故本院确定被告承担违约金的截止时间为2016年4月29日，关于计算标准，被告辩称合同约定的每日万分之三过高，超出原告实际损失，但鉴于仲裁就此问题已作出裁决且双方实际履行，为平衡同期楼盘购房户的利益，本院对此不宜再作调整，即47943元（463216元×0.03%×345天）。关于律师费，本院仅支持按原告胜诉金额计算的律师费即2637元（47943元×5.5%），多出部分由原告自行承担。为维护市场经济秩序，保护当事人合法权益，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条第一款、第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条的规定，判决如下：
一、被告丹阳市德欣房地产有限公司于本判决生效之日起十日内向原告裴琳交付房屋；
二、被告丹阳市德欣房地产有限公司于本判决生效之日起十日内向原告裴琳支付自2015年5月21日至2016年4月29日止的逾期交房违约金47943元、律师代理费2637元；
三、驳回原告其他诉讼请求。
如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费减半收取543元，由被告丹阳市德欣房地产有限公司负担。(此款原告已垫付，本院不再退还，由被告连同借款一并给付原告)。
如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省镇江市中级人民法院，同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费（上诉法院开户行：工商银行镇江市永安路分理处；账号：11×××61）。
代理审判员 贡辉
二〇一六年六月六日
书 记 员 徐敬
附：相关的法律条文
《中华人民共和国合同法》
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损害赔偿额的计算方法。、
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适应减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十二条第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。
《中华人民共和国城市房地产管理法》
第二十七条第二款房地产开发项目竣工，经验收合格后，方可交付使用。
《城市房地产开发经营管理条例》
（1998年国务院发布根据2011年1月8日＜国务院关于废止和修改部分行政法规的决定＞修订）
第十七条房地产开发项目竣工，经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。
房地产开发项目竣工后，房地产开发企业应当向项目所在地的县级以上地方人民政府房地产开发主管部门提出竣工验收申请。房地产开发主管部门应当自收到竣工验收申请之日起30日内，对涉及公共安全的内容，组织工程质量监督、规划、消防、人防等有关部门或者单位进行验收。
《建设工程质量管理条例》
（2000年发布）
第十六条建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。
建设工程竣工验收应当具备下列条件：
完成建设工程设计和合同约定的各项内容；
有完整的技术档案和施工管理资料；
有工程使用的主要建筑材料、建设构配件和设备的进行试验报告；
有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；
有施工单位签署的工程保修书。
建设工程经验收合格的，方可交付使用。
《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收规定》
2013年12月2日住房城乡建设部发而
第三条国务院和城乡建设主管部门负责全国工程竣工验收的监督管理。
县级以上地方人民政府建设主管部门负责本行政区域内工程竣工验收的监督管理，具体工作可以委托所属的工程质量监督机构实施。
第四条工程竣工验收由建设单位负责组织实施。
第九条建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，依照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》（住房和城乡建设部令第2号）的规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。