辽宁省葫芦岛市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2013）葫民二初字第00028号
原告葫芦岛市恒隆钢铁铸造有限公司。
法定代表人沈继芬，该公司总经理。
委托代理人许振明，辽宁兴连律师事务所律师。
委托代理人徐振武。
被告朝阳中冶重型机械有限公司。
法定代表人王振奎，该公司经理。
委托代理人杜红岩，辽宁天维律师事务所律师。
委托代理人张本林。
原告葫芦岛市恒隆钢铁铸造有限公司（以下简称葫芦岛恒隆公司）诉被告朝阳中冶重型机械有限公司（以下简称朝阳重型公司）承揽合同纠纷一案，葫芦岛恒隆公司于2012年11月28日向南票区人民法院提起诉讼，在审理过程中葫芦岛恒隆公司增加诉讼请求数额。朝阳重型公司提出了管辖权异议，根据级别管辖的规定，葫芦岛市南票区人民法院将此案移送本院。本院受理后，依法组成合议庭。于2014年8月22日、11月12日两次公开开庭审理本案，原告葫芦岛恒隆公司的法定代表人沈继芬及委托代理人徐振武、许振明，被告朝阳重型公司的法定代表人王振奎及委托代理人杜红岩、张本林到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
葫芦岛恒隆公司诉称，2010年12月7日，我公司与朝阳重型公司达成《10000KVA镍铁炉制作、安装加工承揽合同》。合同约定，朝阳重型公司提供专业技术、施工图纸和专业施工人员及部分材料等。我公司提供场地和水、电和钢材、支付报酬等。并约定，合同生效后60天内具备通电点火条件。我公司按约定履行了合同义务。根据合同约定，我公司支付50万元定金后，朝阳重型公司开始施工。在朝阳重型公司施工过程中，我公司发现朝阳重型公司根本没有图纸，只是一名所谓技术人员现场口头指挥，或打电话指挥。而且施工反反复复，根本不具备施工能力。朝阳重型公司不具备施工资质，施工质量严重恶劣，工期期满后，根本达不到点火要求。此后，朝阳重型公司不断地进行更改、修复，但其所建10000KVA镍铁炉至今根本不能达到生产要求，朝阳重型公司却表示能够完成建造合格的镍铁炉。我公司为了早日实现生产，对朝阳重型公司更改、修复等行为一直采取容忍迁就的态度。但朝阳重型公司根本不能完成合同义务。朝阳重型公司的违约行为最终给我公司造成了巨大损失。我公司为了新建该镍铁炉，以年息2分的利率向个人借款200万元，全部用于购买建炉所用钢铁材料，该笔借款至今无力偿还，朝阳重型公司应对我公司承担利息损失。我公司于2010年12月25日与镍矿石经销商陈有志签订了镍矿石供应合同，我公司按照合同先后向对方支付了160万元定金。由于朝阳重型公司的违约行为，导致我公司无法按照约定履行镍矿石购货合同，造成我公司定金损失160万元。为了减少损失，我公司在起诉后，聘请专业人员对该镍矿炉进行改造以达到生产要求，共花费1443489.00元。如果朝阳重型公司如期交付定作物，我公司可正常生产，按照当年市场价格，我公司每月最低可实现利润几十万元，具体数额以司法鉴定为准。由于朝阳重型公司根本不能按照合同交付定作物，且给我公司造成巨大经济损失，故诉至贵院，请求判令解除合同。判令朝阳重型公司赔偿损失共计4043489.00元及可期待利益损失。由朝阳重型公司承担诉讼费用。
朝阳重型公司辩称，葫芦岛恒隆公司诉请的第一项请求是判令解除合同，合同已经全部履行，我公司根据双方签订的合同履行了加工制作安装的合同义务，已经完成了加工制作任务，并将制作的产品交付了葫芦岛恒隆公司，葫芦岛恒隆公司给付了大部分的货款，合同已经实际履行，不存在解除的问题。根据双方签订的合同，合同明确约定，我公司作为合同的乙方，承揽的是10000KVA镍铁炉主体设备制作，而不是整个镍铁炉的全部制作。根据技术要求和所列的清单，主要部件由我公司加工制作，配套的内容是由葫芦岛恒隆公司负责制作。本案并不是我公司违约，而是葫芦岛恒隆公司违约在先，首先按照合同的约定，葫芦岛恒隆公司应该在签订合同时支付50万元做定金，甲方提货时支付工程款68万元，安装调试完支付22万元，余款是质保金，而合同中又约定工期就是60天，也就是说按照合同约定，签订合同支付50万元定金，交货时应该再给付68万元，而实际葫芦岛恒隆公司给付工程款是在2010年12月13日给付预付款50万元，2011年1月30日给付5万元，到了2011年3月15日给付5万元，2011年3月23日给40万元，2011年5月10日给10万元，从汇款期限截止时间来看，如果按照60天的工期，应该在2011年2月13日葫芦岛恒隆公司至少要付给我公司预付款50万元和提货68万元，在第二笔付款中葫芦岛恒隆公司没有按照约定付款，少支付了我公司63万元。由于葫芦岛恒隆公司付款违约，所以导致我公司工期延期的责任在葫芦岛恒隆公司。葫芦岛恒隆公司所诉不具备点火条件与我公司无关，我公司给制作的镍铁炉的主要设备和部件已经陆续制作完毕，但是葫芦岛恒隆公司配套的东西没有跟上，所以导致不能如期点火，这个责任不在我公司。葫芦岛恒隆公司主张的损失与我公司无关，葫芦岛恒隆公司要求给付借款利息，制作镍铁炉的钢铁材料是用200万元借款买的，借款不能如期偿还导致的利息损失，葫芦岛恒隆公司想要制作一个产品，筹借资金是葫芦岛恒隆公司的事情，与制作方无关。没有点火生产，不是我公司造成的，而是葫芦岛恒隆公司自身的原因，所以利息损失葫芦岛恒隆公司没有任何证据。2010年12月25日葫芦岛恒隆公司未如期生产，与陈有志签订镍矿石供货合同，交付定金160万元，葫芦岛恒隆公司采购原材料是正常的，不是我公司的原因镍就不能炼了，采购矿石是葫芦岛恒隆公司的事。葫芦岛恒隆公司要求给付定金的损失，对其真实性有异议，是不是签了这个合同，是不是真的损失了160万元的定金，葫芦岛恒隆公司要拿出足够的证据证明。我们的合同标的额就是140多万元，如果按照葫芦岛恒隆公司的请求，他花了同等的价款又重新制作了一个产品，我公司认为这是不现实的，镍的生产是高度污染，必须经过国家相关部门批准，经营场所和项目都要有要求，葫芦岛恒隆公司的生产应该有批准手续和批准内容，葫芦岛恒隆公司的营业执照的经营期限截至到2013年1月20日。所以我公司认为导致不能点火生产的原因是葫芦岛恒隆公司，葫芦岛恒隆公司的诉请不应该得到法院的支持。
经审理查明，2010年12月7日，葫芦岛恒隆公司与朝阳重型公司经协商一致，签订了《10000KVA镍铁炉制作、安装加工承揽合同》。甲方：葫芦岛恒隆公司乙方：朝阳重型公司合同约定：一、主体工程的制作、安装内容及范围1、含非标结构件、精加工件、不锈钢件、炉内导电系统、油压系统、标准件的制作安装。主体工程以变压器2次出线端到炉壳部分为界，含矮烟罩、把持筒、升降系统、短网系统、上料和下料系统、铸铁机、低压电炉控制柜（不含炉体炉前系统）。水冷系统以分水器为界，分水器至炉体内所有水冷系统的制作、安装内容。（不含配料系统、电极、筑炉材料）。2、电气设备部分由乙方采购低压电炉控制柜1套。以上成套设备符合国家标准和达到电炉的指标。（不含高压试验和高压试验报告）。3、以乙方收到甲方预付款合同生效，开始制作，60天内具备通电点火条件。4、签订合同后，乙方按图纸提供所有材料清单和数量采购制作。二、承包总价及税票形式承包总价：148.389万元（壹佰肆拾捌万叁捌佰玖拾元正），以预付款到位时市场材料价格作为最终结算价格。材料及标准设备由甲方委托乙方代为采购，乙方以甲方为购货方开具发票，乙方为甲方代购的材料及标准设备必须符合有关质量标准，并交甲方点验，其余为制、安等费用。制安费乙方按总承包价到电炉投运一票开给甲方。三、双方责任及义务甲方：1、负责提供符合安装要求的土建厂房工地。2、负责无偿提供安装用水、电。3、按合同要求及时将资金支付给乙方。4、为乙方施工人员的食宿提供条件（伙食费用乙方自理）。5、按时提供符合质量要求的材料及设备。6、协助乙方做好施工安全。7、协助乙方协调地方关系，营造一个良好的工作环境。乙方：1、由乙方提供工艺参数，乙方负责制作、安装、保证炉子工艺性能，严格按有关规范及施工图技术要求制作、安装设备。2、乙方必须安全、文明施工，合同签订后15日内，人员、设备材料到达现场。在整个制作安装调试过程中发生施工人员伤亡，其责任由乙方自负。3、乙方不得擅自修改有关技术要求，如必须修改须事先征得甲方的认可。4、因乙方责任给甲方造成损失时（包括设备材料质量、制作安装质量），乙方应承担甲方所受的经济损失。5、乙方试运行，交甲方使用，须向甲方提供竣工资料，包括制作安装部工程评定，提供整套工艺竣工图。四、付款方式1、合同签字生效三日内，甲方付给乙方50万元作为定金。2、甲方提货时支付工程款68万元。3、乙方制作安装调试完毕，经相关部门验收后，支付工程款22万元。4、其余款项作为质保金，炉子验收后正常生产三个月一次性支付。五、竣工验收及标准乙方制作安装调试完毕，试运行正常将工程交甲方竣工验收。验收由甲、乙双方和相关部门共同进行，验收标准按设计图要求和有关规定执行。验收分材料、加工制作、安装调试、送电试运行四个阶段分别验收，并签字认可，每阶段必须合格。六、违约责任1、本合同生效后，任何一方违约，违约方应赔偿对方的损失。2、若因甲方的原因致使工期延迟，乙方不承担包工期超期的责任。3、甲方未按合同规定支付承包工程价款，经乙方三次催促甲方仍未交款，乙方有权停工。甲方不按合同付款，设备的所有权归乙方所有。4、乙方不按施工图要求施工，甲方有权责令返工，乙方应赔偿甲方损失。七、其他1、在执行本合同的过程中，发生纠纷双方应协商解决。协商不成，诉请当地人民法院依法进行裁决。2、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，双方签字盖章生效，未尽事宜另行协商解决。2010年12月1日，葫芦岛恒隆公司的法定代理人沈继芬及委托代理人徐振武签字并加盖葫芦岛恒隆公司公章，朝阳重型公司的法定代理人王振奎签字并加盖葫芦岛恒隆公司公章。合同签订后，葫芦岛恒隆公司于2010年12月13日给付预付款50万元，朝阳重型公司即组织施工人员进场作业。后葫芦岛恒隆公司于2011年1月30日给付5万元，2011年3月15日给付5万元，2011年3月23日给付40万元，2011年5月10日给付10万元，共计给付110万元。在施工过程中朝阳重型公司并未按合同约定提供图纸，朝阳重型公司委派技术人员现场口头指挥，或打电话指挥施工作业。2011年7月30日葫芦岛恒隆公司认为工程与要求不符，即要求朝阳重型公司提供图纸，但朝阳重型公司电话告知杜红兵逃跑找不到，无法提供图纸，无法维修、制作，要求葫芦岛恒隆公司找其他人员自行维修、改造。该工程至今未试车，未进行生产。2012年11月14日后葫芦岛恒隆公司另进行改造，发生改造费用及更换配件费用共计1443489.05元（其中变压器改造费用80000.00元、液压设备购买价款180300.00元、铁合金气囊价款36600.00元、导电铜瓦价款231000.00元、导电铜管价款275245.00元、改造人工费用356000.00元、钢板价款27714.10元、钢板槽钢价款111852.55元、电缆价款2460.00元、白钢焊条价款880.00元、扁钢价款2713.50元、焊条价款7122.50元、压簧价款3780.00元、重轨价款4066.00元、钢板价款3521.90元、钢板价款3858.10元、钢板价款95719.20元、绝缘材料价款15543.00元、不锈钢钢板价款5773.20元）。葫芦岛恒隆公司于2010年12月30日向周素云借款200万元，约定月利率为2%。于2010年12月25日与陈有志签订《进料协议书》，甲方为葫芦岛恒隆公司，乙方为陈有志，乙方签名为陈有智，转账交易单显示于2010.12.25交易款为100万元，收款人为陈家池。2011年2月13日，交易款为60万元，收款人为陈家池，两份交易单均无交易行公章。葫芦岛恒隆公司于2012年11月28日向南票区人民法院提起诉讼，在审理过程中葫芦岛恒隆公司增加诉讼请求数额。朝阳重型公司提出了管辖权异议，根据级别管辖的规定，葫芦岛市南票区人民法院将此案移送本院。葫芦岛恒隆公司请求判令解除合同，朝阳重型公司各项赔偿损失共计4043489.00元及可期待利益损失。由朝阳重型公司承担诉讼费用。
上述事实有原告葫芦岛恒隆公司、被告朝阳重型公司的陈述、《10000KVA镍铁炉制作、安装加工承揽合同书》、《10000KVA半封闭镍铁炉设计方案及工程预算》、《员工进出登记表》、《照片》、《视听资料》、《购销合同》、《买卖合同》《增值税发票》、《进料协议书》、《协议书》《借据》及相关证据材料载卷为凭，并经过庭审质证，可以确认。
本院认为，葫芦岛恒隆公司与朝阳重型公司公司经协商一致，签订了《10000KVA镍铁炉制作、安装加工承揽合同》是双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应为有效合同。双方签订合同后，葫芦岛恒隆公司按合同约定即支付工程款110万元，朝阳重型公司即组织人员进入场地进行施工，双方按合同约定履行各自义务，朝阳重型公司应按约定如期完成承揽加工工作，对不合格产品应及时更换维修或另作，以保证按约定期限交付工作成果，以保证葫芦岛恒隆公司按时生产，现朝阳重型公司在加工生产过程中未按要求提供合格产品及施工图纸，由于其技术人员逃脱无法完成加工产品，导致葫芦岛恒隆公司无法正常组织验收，试运行、生产。在无法加工生产交付的情况下，葫芦岛恒隆公司自行找他人维修制作，此节可以认定双方的合同已经解除。后葫芦岛恒隆公司维修制作，朝阳重型公司没有完成承揽加工工作，构成严重违约，应承担其违约行为给葫芦岛恒隆公司因维修所发生费用造成的损失。葫芦岛恒隆公司在签订承揽合同时对朝阳重型公司是否具有相关作业资质审查不够，应承担选任过失责任。同时，在施工过程中由葫芦岛恒隆公司提供一部分材料，葫芦岛恒隆公司对前期工程予以认可，并分几次支付工程款，在给付工程款问题上存在未按合同约定期间的逾期给付行为，已属于违约。综上，根据双方的过错程度，对于葫芦岛恒隆公司的经济损失1443489.05元，其中有些费用与合同中约定的由朝阳重型公司采购费用部分明显不符。综上，故应由朝阳重型公司承担60%即866093.43元，葫芦岛恒隆公司承担40%即577395.62元为宜。对于葫芦岛恒隆公司提出因购买镍矿石的定金损失，虽葫芦岛恒隆公司提供的《进材协议书》，但转账交易收款人为陈家池，并非合同中的陈有志，二者缺乏关联性，且转账交易单未加盖公章，无法证明已支付定金，本院无法支持，对于200万元借款利息问题，此借款发生于2010年12月30日，属于在朝阳重型公司制作期间，并非维修时所借款，而合同约定葫芦岛恒隆公司提供部分原材料，故不能证明是在维修期间的借款，亦不能证明资金用途，无法支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第二百五十一条、第二百六十一条、第二百六十二条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
一、解除原告葫芦岛市恒隆钢铁铸造有限公司与被告朝阳中冶重型机械有限公司于2010年12月7日签订《10000KVA镍铁炉制作、安装加工承揽合同》；
二、被告朝阳中冶重型机械有限公司在本判决生效后十日内给付原告葫芦岛市恒隆钢铁铸造有限公司经济损失866093.43元；
三、驳回原告葫芦岛市恒隆钢铁铸造有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费39148.00元，由葫芦岛市恒隆钢铁铸造有限公司承担30770.33元。朝阳中冶重型机械有限公司承担8377.67元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省高级人民法院。
审判长 钟金芹
审判员 唐宏博
审判员 谭西杰
二〇一五年八月二十四日
书记员 曹靖宇
本判决书援引的相关法律条款：
一、《中华人民共和国合同法》第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。
承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。
第二百六十一条承揽人完成工作的，应当向定作人交付工作成果，并提交必要的技术资料和有关质量证明。定作人应当验收该工作成果。
第二百六十二条承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以要求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。
第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。
二、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。