四川省安岳县人民法院
民 事 判 决 书
（2018）川2021民初1723号
原告：李国兵，男，1974年11月8日出生，汉族，住广东省乐昌市，现住四川省安岳县岳阳镇。
原告：李永，女，1977年11月4日出生，汉族，住四川省安岳县。
委托诉讼代理人：黄庆（系二原告共同委托），重庆中钦国彦律师事务所专职律师。
委托诉讼代理人：吴婧（系二原告共同委托），重庆中钦国彦律师事务所律师。
被告：安岳县晶盛房地产开发有限责任公司，住所地四川省安岳县岳阳镇普州大道北段211号。统一社会信用代码91512021206664945W。
法定代表人：李均国，执行董事。
委托诉讼代理人：肖旷，四川博鉴律师事务所专职律师。
原告李国兵、李永与被告安岳县晶盛房地产开发有限责任公司商品房销售合同纠纷一案，本院于2018年4月2日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告李国兵、李永共同的委托诉讼代理人黄庆，被告安岳县晶盛房地产开发有限责任公司的委托诉讼代理人肖旷到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
李国兵、李永向本院提出诉讼请求:1.判令被告立即向原告交付安岳县岳阳镇普州大道南段35号华府国际小区3幢2单元x号的房屋权属证书；2.判令被告向原告支付逾期取得初始登记违约金（自2014年12月31日起每日按340550元的1‱计至楼栋权属证明办理完毕之日止）；3.判令被告向原告支付逾期交付房屋所有权证书违约金（自2015年6月30日起每日按340550元的1‱计至房屋权属证书交付之日止）；4.判令被告向原告支付逾期交房违约金（自2014年7月1日起每日按340550元的1‱计至实际交房时止）。事实和理由：原告于2013年3月5日向被告购买安岳县岳阳镇普州大道南段35号华府国际小区3幢2单元x号商品房1套，双方为此约定了房款支付、交房时间、初始登记和转移登记办理时限及违约金等内容。原告依约履行了义务，但被告未按约取得楼栋权属证明和向原告交付所购房屋的权属证书，虽经原告多次要求未果。原告认为，被告行为已经严重侵害原告合法权益，依法应当承担相应违约责任。
安岳县晶盛房地产开发有限责任公司辩称：原告诉称向被告购房属实，但其经被告多次催促拒不接房，被告未违约，不应承担违约责任，且原告现行主张已过诉讼时效；其次，合同未约定被告需向原告交付房屋权属证书及承担迟延交付违约金，现被告已为原告办理好了房屋权属证书，原告擅自封闭阳台等违规行为导致了办证迟延，被告没有过错，不应承担违约责任；第三，原告没有损失，其主张的违约金数额过高，超出损失部分不应得到支持。综上，请求人民法院依法驳回原告的诉讼请求。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对原告提供而被告有异议的证据，本院认定如下：华府国际物业服务中心出具的特别提示既未加盖该物业服务中心公章，又无相关负责人签名，且无其它证据印证，故对其证明效力本院不予确认。对被告提供而原告有异议的证据，本院认定如下：华府国际项目部向华府国际物管办发出的通知、安岳县建设工程质量安全监督站发出的整改通知及通知与华府国际3#.4#楼工程(初验)整改回复、1#.2#.5#楼工程(初验)整改回复、违章搭建照片能相互印证，证实“华府国际”存在违章搭建等安全隐患及整改情况；华府国际4-16层偶数层平面图、安住建罚[2016]第010401号《建设行政处罚决定书》、四川省工程质量监督报告、安岳县建设工程竣工验收申请表、四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收报告、四川省建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表、（2018）安岳县不动产权第x号《不动产权证》来源合法、内容客观真实、与本案有关联;被告发出的缴纳办证资料通知与小区业主提交资料记载表能相互印证，证实被告在具备办证条件后通知小区业主提交办证资料及部分业主已提交的事实;故对上述证据的证明效力，本院均予以确认。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：
原告李国兵、李永系夫妻关系。2013年3月8日，原、被告签订《商品房买卖合同》，约定原告向被告购买安岳县岳阳镇普州大道华府国际3幢2单元x号商品房1套；预测建筑面积85.18㎡，单价3998元/㎡，总价款340550元；原告采取贷款方式付款，首套房在签订合同时支付购房款总价的40%、二套房在签订合同时支付购房款总价的60%，其余房款向银行申请按揭贷款或住房公积金贷款支付，逾期付款超过30日的，被告有权解除合同，如被告同意继续履行合同，原告按每日1‱计付逾期付款违约金；被告在2014年6月30日前向原告交付该商品房，交付的商品房应当具备取得规划验收批准文件和建筑工程竣工验收备案表、商品房面积实测技术报告、取得楼栋权属证明等条件，并提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》；除不可抗力外，被告应在商品房达到约定交付条件后，在交付日7日前书面通知原告办理交接手续，交付不符合约定条件原告有权拒绝接房；被告逾期交房的，按每日1‱计付逾期交房违约金，并于实际交房之日起30日内支付；被告在2014年12月30日前取得该商品房所在楼栋权属证明（初始登记），因被告责任未能在约定期限内取得权属证明的，自期限届满次日起至实际取得权属证明之日止，按日计算向原告支付全部已付款1‱的违约金，并于被告实际取得权属证明之日起30日内支付；双方共同向权属登记机关申请办理房屋权属转移登记；因被告责任致原告未能在商品房交付之日起365日内取得房屋所有权证书，自期限届满次日起至实际取得房屋所有权证书之日止，被告按日计算向原告支付全部已付款1‱的违约金，并于原告实际取得房屋所有权证书之日起30日内支付；原告不得擅自改变、破坏该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途，否则所导致的一切后果均与被告无关，由原告承担相应责任及所有费用。次日，双方签订《商品房买卖合同补充协议》，约定原告委托被告办理房屋权属证书，并承担相应费用。原告因此先后向被告支付购房款340550元、办证及维修费8842元。
2014年8月14日，被告通知要求物管单位对华府国际业主改变房屋结构行为进行制止；物管单位表示尽力做好宣传解释工作，但也表明对执意改变房屋结构的业主缺乏制止权力，对已经改变房屋结构的缺乏拆除权力。2015年3月24日，安岳县建设工程质量安全监督站对华府国际施工单位发出《建设工程安全隐患整改通知书》，认为该工程存在违规搭建观光电梯和中间夹层、外观与规划建筑设计立面不符、原设计露天阳台现已封闭及外墙窗户多处增设不锈钢护栏；房屋未经验收前用户即已进行室内装修等问题，并要求整改完善。2015年8月7日，安岳县建设工程质量安全监督站对华府国际3、4幢楼进行现场初验，发现存在错层阳台乱搭乱建造成与立面设计不符等19项问题；当月14日，该站对华府国际1、2、5幢楼进行现场初验，发现存在背立面住户用钢架搭设楼层等43项问题，并要求整改后复查。2015年9月29日，华府国际建设施工监理单位回复安岳县建设工程质量安全监督站，表明3、4幢楼除错层阳台乱搭乱建、左侧面底层改为商业用房、4幢楼2单元顶层违章搭建、4幢楼部分右立面底层将墙体改为门市等问题，1、2、5幢楼除背立面住户用钢架搭设楼层等多处违章搭建、违章搭建楼层平台破坏挑板致主筋外露未处理、顶层圆弧窗顶有水平裂缝等8项问题外，其余问题已整改完毕。2016年1月11日，安岳县住房和城乡规划建设局以被告开发的华府国际商住小区工程项目未组织竣工验收即擅自交付使用而处以10万元行政罚款。2017年7月12日，华府国际1-5幢楼及地下室工程通过相关部门综合验收。2017年11月21日，华府国际3幢完成初始登记。被告现已为原告办理不动产权证书，原告未领取。
本院认为，原、被告所签买卖合同及补充协议系双方真实意思表示，不违反法律规定，应属有效，双方均应依约行使权利并履行义务。合同虽然明确双方共同办理权属转移登记，但补充协议又约定原告委托被告代办转移登记并负担相关费用，被告随后收取原告办证契税等费用，表明双方系按补充协议约定办理转移登记，即被告负有为原告办理转移登记的合同义务。现被告已为原告办好转移登记，应当及时完成交付。被告应在2014年6月30日前向原告交房，并表示多次催促但原告拒不接房，原告表示至今没有接房；鉴于被告对是否交房负举证责任，本院结合房屋验收完成时间和约定交房条件，在被告未能举证证明已经交房情形下，认定被告未能如期向原告交房；被告依约应向原告支付逾期交房违约金，但原告在被告完成竣工验收、符合交房条件情形下仍不接房，超过该期限不接房的责任应由原告自行承担，即被告不再承担该期限后的逾期交房违约金，被告应承担逾期交房违约金37732.94元〔340550元×1‱∕天×1108天（2014年7月1日至2017年7月12日）〕，由于合同约定逾期交房违约金应在实际交房之日起30日内支付，故原告现向被告主张逾期交房违约金未过诉讼时效，但其主张超过本院认定期间部分不予支持。被告未完成验收即将商品房交付原告等业主装修入住，为工程项目迟延验收、商品房初始登记和转移登记逾期未能办理留下隐患，建筑施工缺陷对此亦有一定影响；部分业主接房后擅自搭建阳台影响房屋外观立面状况或改变房屋用途且未行整改，最终造成工程项目迟迟不能完成验收、商品房初始登记和转移登记至今不能办理，该部分业主对此负有主要责任。合同约定因被告责任未按期完成初始登记和转移登记的需向原告支付违约金，被告对迟迟未能完成初始登记和转移登记负有一定责任，应依约承担相应违约责任；但被告违约后本应能在较短时限内消除违约状况，后因部分业主擅自搭建阳台影响房屋外观立面状况或改变房屋用途的行为，导致工程项目迟迟不能验收、初始登记和转移登记迟迟不能办理，违约损失进一步扩大，该扩大的损失并非被告责任造成，依约不应由被告承担，因此，本院根据公平和诚实信用原则，结合可能造成的实际损失及合同约定的承担责任前提，兼顾合同履行情况和当事人的过错程度，酌情确认被告应当承担的该两项违约金数额。
综上所述，原告要求被告交付房屋权属证书并承担相应违约金、支付逾期交房违约金的主张合法，本院予以支持；但初始登记及转移登记违约金主张过高部分和逾期交房违约金主张期限过长部分不符合法律规定，本院不予支持。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条、第一百三十七条、《中华人民共和国合同法》第五条、第六条、第一百零七条、第一百三十五条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下：
一、限被告安岳县晶盛房地产开发有限责任公司于本判决生效之日起十日内向原告李国兵、李永交付所购安岳县岳阳镇普州大道华府国际3幢2单元x号商品房的不动产权证书；
二、限被告安岳县晶盛房地产开发有限责任公司于本判决生效之日起二十日内支付原告李国兵、李永逾期交付商品房违约金37732.94元、逾期办理初始登记违约金1500元、逾期办理房屋权属转移登记违约金1500元，合计40732.94元。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费2664元，减半收取计1332元，由原告李国兵、李永负担632元（已交），被告安岳县晶盛房地产开发有限责任公司负担700元（限于本判决生效之日起七日内交纳）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省资阳市中级人民法院。
审判员 罗应林
二〇一八年六月二十九日
书记员 唐 莉