河南省西峡县人民法院
民 事 判 决 书
（2017）豫1323民初763号
原告（反诉被告）：西峡县居美家装饰品有限公司，住所：西峡县紫金街道广场路南二道河西。
法定代表人：柯可，公司经理。
被告（反诉原告）：杨春义，男，生于1990年4月15日，汉族，住西峡县城区。
委托诉讼代理人：闻武浩，河南龙城律师事务所律师，特别授权。
原告西峡县居美家装饰品有限公司与被告杨春义装饰装修合同纠纷一案，本院于2017年3月1日立案后，依法适用简易程序，于2017年3月27日第一次公开开庭进行了审理，原告的法定代表人柯可和被告的委托诉讼代理人闻武浩到庭参加诉讼。第一次庭审后，被告申请对双方争议的西峡县易体网吧装饰工程做工程造价，本案中止诉讼。因双方争议较大且被告提起反诉，本案转为普通程序。于2018年1月26日恢复诉讼，并于2018年1月29日依法组成合议庭第二次公开开庭进行了审理，原告的法定代表人柯可和被告的委托诉讼代理人闻武浩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告向本院提出诉讼请求：要求依法判令被告支付原告装修款62474.92元并承担本案诉讼费用。诉讼中，原告将诉请数额减少2500元，变更为59974.92元。事实与理由：2016年4月30日，原、被告签订装修合同，合同约定总价款120000元。原告按照被告的要求进行装修，开工前被告预付了80000元的装修款。工程结束后，经结算，被告对增加的项目及款项并无异议，然原告要求被告依据合同履行付款义务，被告拒不支付下余装修款，为此原告依法起诉。
被告辩称，1.原告整体施工价高，有一部分项目未实际装修，具体未施工项目向法庭提交一份清单。另外在签订装修合同的时候，原告并未提供报价，故被告对装修的价款申请评估。2.由于原告延误工期，造成被告营业损失，被告依法提起反诉，要求原告赔偿营业损失97142元。具体理由如下：按照装修合同约定2016年6月7日为交工日期，当时正值营业旺季，但因原告的原因导致工期延误至2016年7月8日，被告于2016年7月15日试营业至2016年7月22日结束才开始正式营业，造成了被告的营业损失，该损失应当由原告承担全部赔偿责任。合同虽然约定了违约金，但违约金的数额远远低于所造成的损失，被告平均每月营业收入为97142元，故应依据损失数额予以变更。
对被告的反诉，本诉原告辩称，1.虽然合同约定2016年5月3日为开工日期，但原告进场施工时因被告地板铺设及线路改造未完工，导致不能开工。2.工程量增加在合同中有约定，工期应当顺延。3.被告营业时间应当按照拿到营业执照的时间而不是按原告完工的时间，且在合同违约责任条款明确约定有延误工期违约金的计算办法。另被告计算营业损失的依据错误，成本损耗没有计算。
本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。
对有争议的证据，本院认定如下：1.对原告提供的两份报价表，其诉称一份是签订合同时提供的报价，另外一份是工程结束提供的报价，被告均不予认可，因报价表系原告单方制作，无被告签字，且被告对涉及的部分工程量存疑，故不能作为认定双方装修价款的依据。2.关于实际开工及交付日期。原告诉称开工日期晚于合同约定是因为被告地板铺设及线路改造未完工造成不能开工，被告有异议并辩称是因为原告人员和设备不齐造成迟延开工，对此双方均未提供证据佐证，本院均不予采纳。原告自认实际施工时间是从2016年5月8日开始，被告认可，本院予以确认。关于何时交付？原告诉称2016年7月2日完工即告知被告可以拉东西进场，被告辩称原告于2016年7月8日将装修成果交付给被告，之前往网吧运送电脑设备等用了大约一周时间，结合原告提供的其设计师陈少东的微信截图，本院确认2016年7月2日为装修交付日期。3.对司法鉴定意见书中涉及的顶面黑漆等23个装修项目，系原告实际施工并完成的项目，经庭审质证被告认可，本院予以确认。对该部分的价款如何确定？被告不认可原告所提供报价表中的金额，原告对鉴定意见书有异议。本院认为，该工程造价系经被告申请，法院委托，双方共同选定有资质的鉴定机构，通过现场勘查记录工程量所作出的工程造价，程序合法，结论得当，应当作为认定工程价款的依据，据此本院确定该23个装修项目的价款为78577.51元（其中隔墙的金额计算有误在总价款中已更正）。原告诉称其中15、17、21项属附加项目，根据合同约定“工程施工中如有项目增减或需要变动，双方需签订补充合同”，因双方未签订书面的补充合同，被告亦不认可，故根据民事诉讼“谁主张、谁举证”的原则，本院认定无增建项目。4.对吧台区商品摆架一项，原告诉称前期施工了，后期被告拆除，也应当计算在工程价款内。被告对该项不予认可并辩称就没有施工，对此原告未提供证据证实，且鉴定机构在实地勘验时亦无此项，故对原告该项诉请本院不予支持。5.对双方争议较大的设计费、工程管理费、垃圾清理费、材料运输费用四项，原被告各执一词，本院认为，当事人应当按照约定全面履行自己的义务；没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。关于设计费，原告在施工前期提供了设计图纸及效果图，付出了劳动，被告应当支付设计费。根据原告两次提供的报价表，就设计费一项前后约定不一致（一份为9000元，一份为4000元），应当作出对其不利的推定，故本院确定为4000元。关于工程管理费，双方签订的合同中有工程管理的事项，且施工方收取一定比例的工程管理费也符合装修惯例，故本院确定该项费用为3929元，计算办法为工程总造价的5%（78577.51元×5%），并由被告支付给原告。关于材料运输费和垃圾清理费，本案的承揽方式为原告包工、包部分材料，且被告的装修地点位于二楼，故运输材料及材料上楼费用系必然要支出的费用；按照装修惯例，每个装修步骤完成后剩料、废料及沙石杂物的清场处理等所发生的垃圾清理费也系必然要支出的费用。这两项费用应当由谁承担，因合同中未约定，双方不能达成补充协议，参照报价表，本院酌定由原、被告双方各自负担1500元为宜。综上所述，上述四项费用应当由被告杨春义承担9429元（4000＋3929＋1500）。6.对被告为支持其反诉请求所提供的三个月的营业记账流水，本诉原告辩称被告只计算收入，没有扣除成本、损耗等因素，不能作为认定其损失的依据，本院认为，记账流水系被告单方作出，没有扣除成本、房租、工商税费等因素，仅凭开业三个月的收入来确定其实际收入状况不客观也不真实，故本院不予采纳，亦不能作为调整违约金数额的依据。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：
2016年4月30日，原、被告签订装修合同，主要内容如下：“甲方：杨春义乙方：西峡县居美家装饰品有限公司第一条工程概况1.4工程承包采取乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料。1.6开工日期：2016年5月3日，竣工日期：2016年6月7日。1.7工程款：120000元整，工程预算表应当以《南阳市家庭装饰工程参考价格》为依据，根据市场经济运作规则，本着优质优价的原则由双方约定，作为本合同的附件，工程预算表应当与材料质量标准、制作工艺配套编制共同作为确定工程款的根据。第二条甲方工作2.1开工三日前要为乙方入场施工创造条件，以不影响施工为原则。2.5负责协调现场施工队与邻里之间的关系。2.6参与工程质量施工进度的监督，参加工程材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收。第三条乙方工作3.1施工中严格执行施工规范、安全操作规范、防水规定、质量标准，按期、保质完成合同约定的工程内容。3.2……保证施工现场的整洁，每日完工后清扫施工现场。3.4负责协调现场施工队与邻里之间的关系。第四条工程变更4.1在工程期间对合同约定的工程内容如需变更，双方应当协商一致。由合同双方共同协商变更协议，同时调整相关工程费及工期。工程变更协议，作为竣工结算和顺延工期的根据。4.2工程施工中如有项目增减或需要变动，详见本合同附件一《工程预算表》，双方签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增建项目的价款，当场结清。第五条工期延误5.1对以下原因造成竣工的日期延误，经甲方确认，工期应当顺延：（1）工程量变化或设计变更；（2）不可抗力；（3）甲方同意工期顺延的其他情况。第六条工程验收6.2工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到竣工验收通知后三日内组织验收。逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。6.3双方进行竣工验收前，乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。6.4双方未办理验收手续，甲方不得入住，如果甲方擅自入住视同验收合格，由此造成的损失由甲方承担。第八条违约责任8.1合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。8.4由于乙方责任延误工期的，每延误一日，乙方应当向甲方支付本合同工程造价金额的2‰作为违约金。备注：工期40天。1.工程款一次性付清8万（开工前）。2.工程完工再付2万（在三个月内结清）。3.尾款2万于2017年6（‘5’有涂改）月1日前结清。4.水电、防水施工维修均由甲方负责”。
合同签订后，被告向原告预付了80000元装修款。原告自2016年5月8日开始施工，施工范围共涉及顶面黑漆、墙绘、钢管造型等23个装修项目，至2016年7月2日完工后原告将装修成果交付给被告。后原告持单方制作的报价表向被告索要下余装修款，双方发生争议，为此原告诉至本院。
另查：1.被告杨春义于2016年6月28日在西峡县工商行政管理局登记成立西峡县易体网吧，住所地位于西峡县建设路宏基楼二楼，类型为非公司私营企业，投资人杨春义，经营范围为互联网上网服务。
2.诉讼中，经本院委托，河南精诚工程造价咨询有限公司通过现场勘查记录、对工程量及工程内容单价进行核算，并充分征求双方当事人意见，出具工程造价鉴定意见书：西峡县易体（ET）网吧装饰工程工程造价78447.01元。其中有一处计算错误，总金额应更正为78577.51元。
本院认为，原告西峡县居美家装饰品有限公司承揽了被告杨春义注册登记的西峡县易体网吧的装修工程项目，双方签订了装修合同，并明确约定了承包方式、工程期限、双方的权利、义务等事项，原、被告之间形成承揽合同关系。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。被告杨春义接收了工作成果视为验收合格，故原告将工作成果交付给被告时，被告理应向原告支付报酬。经本院确定，装修价款共计88006.51元，包括23个装修项目的价款78577.51元，加上设计费、工程管理费、垃圾清理费和材料运输四项费用被告应承担的9429元，被告已预付80000元，故被告杨春义仍应向原告西峡县居美家装饰品有限公司支付下余装修款8006.51元。关于被告反诉请求的违约金，本院认为，按照合同约定应于2016年6月7日竣工，而实际原告于2016年7月2日交付工作成果，迟延履行25天，合同第八条违约责任明确约定“由于乙方责任延误工期的，每延误一日，乙方应当向甲方支付本合同工程造价金额的2‰作为违约金”，据此原告应当向被告支付违约金3925元（78577.51元×2‰×25天）。根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十一条、第二百五十一条、第二百六十一条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十条之规定，判决如下：
一、被告杨春义于本判决生效后十五日内支付原告西峡县居美家装饰品有限公司装修款8006.51元。
二、原告西峡县居美家装饰品有限公司于本判决生效后十五日内支付被告杨春义违约金3925元。
三、驳回原告西峡县居美家装饰品有限公司的其他诉讼请求。
四、驳回被告杨春义的其他反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉受理费1369元，由原告承担；反诉受理费1114元，由被告承担；鉴定费2000元，由原、被告各承担1000元。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于南阳市中级人民法院。
审 判 长 杨 丽
人民陪审员 董久照
人民陪审员 南菊娥
二〇一八年八月二十九日
书 记 员 杨 尚
附：
相关法律条文：《中华人民共和国合同法》
《中华人民共和国民事诉讼法》
《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》
附相关法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第六十条：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第六十一条：合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。
第二百五十一条：承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。
第二百六十一条：承揽人完成工作的，应当向定作人交付工作成果，并提交必要的技术资料和有关质量证明。定作人应当验收该工作成果。
第二百六十三条：定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条：当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
第一百六十四条：当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉。当事人不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起十日内向上一级人民法院提起上诉。
第二百五十三条：被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》
第九十条：当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。
在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。