湖南省怀化市鹤城区人民法院民 事 判 决 书（2018）湘1202民初260号原告:王昊，男，汉族，1979年1月25日出生。原告：蒋飞兰，女，汉族，1980年11月11日出生。二原告的共同委托诉讼代理人（特别授权）：周娟，湖南五溪律师事务所律师。被告：怀化市大汉置业有限公司。委托诉讼代理人：李润奇，湖南人和人（怀化）律师事务所律师。原告王昊、蒋飞兰诉被告怀化市大汉置业有限公司（以下简称“大汉置业公司”）商品房预售合同纠纷一案，本院于2018年1月18日受理后，依法适用简易程序，于2018年3月22日公开开庭进行了审理，二原告的共同委托诉讼代理人周娟、被告大汉置业公司的委托诉讼代理人李润奇到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告王昊、蒋飞兰向本院提出诉讼请求：判令被告承担逾期交房的违约金22576.77元。事实与理由：原告于2013年参加被告开发的大汉龙城·电信智能小区团购购房并交付定金与诚意金，后于2015年6月签署《认购书》，约定交房时间为2016年3月31日，后由于被告提出需将交房时间推迟而与原告等购房户产生矛盾，为解决矛盾，中国电信股份有限公司怀化分公司工会代表购房户与被告于2015年7月28日达成《商品房团购补充协议》，该协议第三十条约定：因规划审批、地质条件复杂等因素影响，原定于2016年3月31日的交房时间变更为2016年12月31日，且被告免收购房户2年物业管理费、如被告在2016年12月31日未能如期交房，除按与购房业主签订的《商品房买卖合同》条款执行外，被告另行补偿签约业主每户2万元。违约赔偿履行时间不超过一个月。2015年8月24日，原告与被告签订《商品房买卖合同》，约定被告将其位于怀化市鹤城区紫东片区建设的大汉龙城电信智能小区9幢2701号房屋以总价款390420元出售给原告。《商品房买卖合同》第十一条约定被告应当于2016年12月31日前将约定的商品房交付原告使用。第十二条约定被告逾期交房的违约责任为按日向原告支付已付购房款的万分之二至实际交付之日止。原告于2017年3月7日收房，被告应按约定支付原告收房之前的逾期交房违约金。原告特诉至法院。被告大汉置业公司辩称：原告未按合同约定缴纳专项维修基金，被告可以据实延期，不支付逾期交房违约金。双方签订的《补充协议》对交房条件进行变更，将交房条件确定为经建设单位、施工单位、监理单位和设计单位共同验收合格。原告请求的逾期交房违约金计算错误，被告于2017年3月7日将房屋交付给被告，当日不应当计算在内。经审理查明，2013年11月6日，中国电信集团工会湖南省怀化市委员会（甲方）与被告（乙方）签订《商品房团购协议》，约定中国电信怀化分公司的员工团购被告拟修建的“大汉龙城·电信智能小区”。甲方保证全权代表接受购房业主的委托，团购业主不少于700户。乙方保证依法办理建设、报建、办证等手续，保证相关手续在法定或约定期限内办理完毕，建筑标准和质量标准均达到国家现行规范要求和符合合格标准，并保证按照本协议约定的时限向甲方购房业主积极交付房屋及两证。团购业主按选定的房屋套型建筑面积付款，团购房屋的整体实收均价为3000元/平方米。交房期限为2016年3月31日前竣工验收合格并交付。同时向甲方业主提供相关验收证明文件。合同签订后，因B户型房源不足和规划审批、地质条件复杂等因素导致不能根据前述协议按期交房，双方又签订一份《商品房团购补充协议书》，约定：交房时间由2016年3月31日变更为2016年12月31日。乙方免收甲方签约业主2年物业管理，如乙方在2016年12月31日未能如期交房，除按乙方与购房业主签订的《商品房买卖合同》条款执行外，乙方另行补偿签约业主每户2万元。违约赔偿履行时间不超过一个月。原告王昊系中国电信员工，二原告于2015年8月24日与被告签订《商品房买卖合同》，约定:原告购买被告开发的大汉龙城·电信智能小区第9幢2701号房，该幢房屋建筑层数为地上30层，地下2层。单价为每平方米3072元，总金额390420元。首付款100420元，剩余房款29万元采用公积金方式支付。被告应当于2016年12月31日前按照国家和地方人民政府的有关规定，将本合同约定的商品房交付给原告使用，交付时该商品房必须经竣工验收合格并在当地建设主管部门备案，取得《竣工验收备案表》。由于被告原因，未按合同约定于2016年12月31日前将商品房交付原告使用，逾期超过60日的，原告要求继续履行合同的，合同继续履行，自合同约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，被告按每日万分之二向原告支付已交房价款的违约金。并同时签订一份《补充协议》，约定：商品房的交付条件为商品房经建设单位、施工单位、监理单位和设计单位共同验收合格；原告没有支付专项维修基金的甲方有权据实延期交房且不承担违约责任。前期物业服务费标准：多层住宅0.8元/平方米/月，电梯1.2元/平方米/月，商铺2.5元/平方米/月。合同签订后，原告缴清了390420元购房款及房产税7808.4元，2017年3月14日缴纳了专项维修基金12455元。原告已于2017年3月7日收房。截止至今，被告尚未取得验收证明。上述案件事实，经本院公开开庭审理，原、被告举证、质证，有《商品房买卖合同》、《补充协议》、销售不动产统一发票2张、完税证明1张、专项维修基金收据1张、物业收据1张、《商品房团购协议书》、《商品房团购补充协议书》、电信证明、物业收据及庭审笔录予以佐证。本院认为，工会作为公司的内设机构，虽然没有对外代表公司签订民事合同的主体资格，但根据《劳动法》，工会具有代表和维护劳动者的合法权益，依法独立自主地开展活动的资格。《商品房团购协议》及《团购补充协议》的签订，系工会代表中国电信怀化分公司员工与被告签订，该团购形式既有利于被告销售房屋，也有利于电信员工获得购房优惠待遇，并未违反法律、行政的强制性规定，应系合法有效。双方均应按照合同全面履行。原告王昊系中国电信员工，具有团购资格，故原告有权根据团购补充协议向被告主张权利。原告与被告签订《商品房买卖合同》后，已经缴清了购房款，但截止至今被告尚未取得验收证明文件，不具备交房条件，构成违约，应向原告支付2万元违约金，并自逾期交房之日起按照已付购房款的每日万分之二支付逾期交房违约金。原告已经于2017年3月7日收房，故原告请求被告支付违约金共计22576.77元的诉讼请求，符合法律规定，本院予以支持。被告辩称原告未在合同约定的交房时间缴纳专项维修基金其不应当支付逾期交房的违约金，而《商品房买卖合同》及《补充协议》均未约定缴纳专项维修基金的具体时间，被告以此作抗辩理由不能成立。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下：被告怀化市大汉置业有限公司于本判决生效之日起10日内支付原告王昊、蒋飞兰逾期交房违约金22576.77元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费364元，减半收取182元，由被告怀化市大汉置业有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省怀化市中级人民法院。审 判 员  谢娜二〇一八年四月三日代理书记员  窦鹃附法律条文：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。