广东省深圳市宝安区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）深宝法民二初字第6261号
原告（反诉被告）深圳拍档网信息技术有限公司，住所地深圳市南山区南头街道深南大道南山数字文化产业基地西塔楼506房，组织机构代码34964065X。
法定代表人缪新祥，该公司执行董事。
委托代理人胡长江，泰和泰（深圳）律师事务所律师。
被告（反诉原告）深圳市海网互联科技有限公司，住所地深圳市宝安区沙井街道中心路星河大厦708，组织机构代码584089888。
法定代表人何亮。
委托代理人盘文礼，广东凡天律师事务所律师。
委托代理人高加攀，广东凡天律师事务所实习律师。
原告深圳拍档网信息技术有限公司（下称“拍档网公司”）与被告深圳市海网互联科技有限公司（下称“海网公司”）合同纠纷一案，本院受理后，海网公司提起反诉，本院合并审理。拍档网公司诉请：1、判令双方合同解除，海网公司退还拍档网公司已经支付的6万元；2、判令海网公司支付拍档网公司违约金11,250元；3、海网公司承担本案的诉讼费用。海网公司反诉诉请：1、判令拍档网公司向海网公司支付软件开发费15,000元；2、由拍档网公司承担本案诉讼费。
本案相关情况
1、2015年8月17日，拍档网公司（甲方）与海网公司（乙方）签订《WEB+微信开发服务合同书》（编号：WEB_GDS2015081701），约定由甲方委托乙方为其开发“无忧拍档”网站，乙方收到相关材料、图片、媒体及甲方按照本合同支付项目启动资金起43个工作日内开发完成；合作费用75,000元，支付方式（通过猪八戒平台http://www.zhubajie.com）为合同签订3个工作日内甲方支付乙方预付款50%即37,500元，剩余款项分三期支付：（1）乙方网站UI完成，提交给甲方确认，自提交日当天计算起的3个工作日内甲方支付合同款项30%即22,500元作为第二次款项；（2）该网站功能开发完成80%，提交给甲方确认，自提交日当天计算起的3个工作日内，甲方向乙方支付合同款项10%即7,500元作为第三次款项；（3）甲方向乙方支付合同款项10%即7,500元作为第四次款项，乙方必须在3个工作日内部署到甲方服务器上面；如因乙方技术上原因完成不了项目开发，甲方有权要求乙方全额退款并赔偿合同金额的15%。
2、后，双方就履行《WEB+微信开发服务合同书》中的约定多次通过电子邮件进行沟通，拍档网公司在电子邮件中多次催促海网公司尽快完成开发。2015年10月26日，拍档网公司（甲方）与海网公司（乙方）签订《合同逾期谅解备忘》，内容为经双方协商同意，对《WEB+微信开发服务合同书》（编号：WEB_GDS2015081701）予以延期，乙方承诺加派人手给甲方加快完成整个项目予以交接给甲方；乙方2015年11月5号提供网站上线的测试版本，2015年11月10号提供网站加微信所有功能完成的上线版本，该谅解备忘仅对交付时间变更协商，不影响原合同的任何其它条款；甲方承诺，在以上协商的时间范围内，不再追究乙方的逾期责任，并对乙方开放全力配合，乙方不要求甲方支付延长开发期限的费用。
3、2015年11月9日，海网公司工作人员李文给拍档网公司工作人员缪新祥发电子邮件称，不会推掉逾期的责任，并承诺2015年11月12日提供功能完整质量保证的PC版本，没有明显的错误，会有用户体验细节调整，2015年11月14日提供PC版功能完整质量保证的微信版本，没有明显的错误，会有用户体验细节调整。2015年11月18日，海网公司工作人员吴圳哲给拍档网公司工作人员缪新祥发电子邮件称，“机构用户功能今天可以改好，微信版要到下周三”。2015年12月8日，吴圳哲给缪新祥发电子邮件称，PC版+微信版的压力测试及测试报告的提供时间为2016年1月8日，PC版+微信版在服务器的部署时间为该项目所有款项验收后三天内，PC版+微信版的后台管理系统提供提交时间为2016年1月8日。2015年12月10日，缪新祥给吴圳哲发电子邮件称，要终止合同，吴圳哲回复询问缪新祥是否确定要终止合同。
4、拍档网公司出具的由拍档网公司与海网公司所签《猪八戒网交易合同》、猪八戒网证明及平台支付记录等显示，双方通过重庆猪八戒网络有限公司服务平台形成合作关系，拍档网公司已于2015年8月17日将合同所约定的项目资金75,000元支付至该服务平台，由该服务平台按照双方约定的进度和金额向海网公司支付项目款。根据平台支付记录显示，2015年8月17日、10月27日，猪八戒网分别支付拍档网公司37,500元和22,500元，共计60000元。海网公司确认已收到拍档网公司支付的60,000元。
判决结果
本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务。本案中，拍档网公司已按照《WEB+微信开发服务合同书》中的约定向海网公司支付相应款项，海网公司应当依约向拍档网公司交付相应的产品。海网公司未能在《WEB+微信开发服务合同书》约定的期限内向拍档网公司交付产品，经双方协商延期后，海网公司仍未能按期交付产品，构成根本违约，应当向拍档网公司承担相应的违约责任，故拍档网公司主张解除双方签订的《WEB+微信开发服务合同书》，本院予以支持。拍档网公司在2015年12月10日发电子邮件给海网公司，提出终止合同，故本院确认《WEB+微信开发服务合同书》于2015年12月10日解除。《WEB+微信开发服务合同书》解除后，海网公司应当将收取的6万元返还给拍档网公司。
关于违约金，《WEB+微信开发服务合同书》中约定，如因海网公司技术上原因完成不了项目开发，拍档网公司有权要求乙方全额退款并赔偿合同金额的15%。现海网公司确实因自身原因未能完成合同中约定的项目开发，故拍档网公司主张海网公司支付违约金11,250元（75000元×15%），本院予以支持。
如上所述，海网公司系双方合同中的违约方，故海网公司主张拍档网公司违约，并要求拍档网公司支付剩余软件开发费15,000元，于法无据，本院不予支持。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十六条、第九十七条、第九十八条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：
一、确认原告（反诉被告）深圳拍档网信息技术有限公司与被告（反诉原告）深圳市海网互联科技有限公司2015年8月17日签订的《WEB+微信开发服务合同书》（编号：WEB_GDS2015081701）于2015年12月10日解除；
二、被告（反诉原告）深圳市海网互联科技有限公司在本判决生效之日起五日内返还原告（反诉被告）深圳拍档网信息技术有限公司6万元；
三、被告（反诉原告）深圳市海网互联科技有限公司在本判决生效之日起五日内支付原告（反诉被告）深圳拍档网信息技术有限公司违约金11,250元；
四、驳回被告（反诉原告）深圳市海网互联科技有限公司的全部反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费791元，反诉案件受理费88元，由被告（反诉原告）深圳市海网互联科技有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。
审判员 柳 海 涛
二〇一六年十月三十一日
书记员 相惠玲（兼）
书记员 刘 婷
附本案相关法律条文如下：
《中华人民共和国合同法》
第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；
（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
（五）法律规定的其他情形。
第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。
法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。
第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。
第九十八条合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》
第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。
在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。
第8页共8页