江苏省昆山市人民法院
民 事 判 决 书
（2016）苏0583民初1506号
原告：上海球明标准件有限公司，组织机构代码63157213-6，住所地上海市嘉定区霜竹公路135号。
法定代表人：周曰球，该公司总经理。
委托诉讼代理人：武国宝，上海市申光律师事务所律师。
被告：昆山聚庆精密模具有限公司，组织机构代码58660231-5，住所地江苏省昆山市张浦镇建林路211号。
法定代表人：徐庆喜，该公司总经理。
委托诉讼代理人：李永玉，江苏紫东律师事务所律师。委托诉讼代理人：谭望燕，江苏紫东律师事务所律师。
原告上海球明标准件有限公司（以下简称球明公司）与被告昆山聚庆精密模具有限公司（以下简称聚庆公司）定作合作纠纷一案，本院于2016年1月20日立案，由于球明公司对本院（2015）昆张商初字第00287号民事判决书不服，提起上诉，本案必须以该案查明事实和判决结果为依据，而该案尚未审结，本案中止审理，苏州市中级人民法院于2016年8月11日作出（2016）苏05民终3974号民事判决书。本院于2016年9月8日适用简易程序公开开庭进行了审理，由于案情复杂，依法组成合议庭，于2016年12月6日适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告球明公司委托诉讼代理人武国宝、被告聚庆公司委托诉讼代理人谭望燕到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告上海球明标准件有限公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告聚庆公司支付从2013年5月3日至2015年11月28日止模具费总价千分之三/天（150元/天）违约金139500元；2.诉讼费由被告承担。事实和理由：原被告在2012年11月14日签订《模具制作协议书》，协议违约责任第九条约定：“乙方若无法依规定之期限按时完成试模或完成验收，每逾期一日，甲方有权扣除模具费总价款的千分之三作为了罚金”。而被告至今未完成试模与验收。聚庆公司在昆山球明公司要求支付模具加工款诉讼，经昆山法院判决确认涉案模具一直未验收合格，另认为：“双方约定该模具的付款条件是分期履行，现最后一期付款条件尚未成就，故诉讼时效期间未开始计算，原告的诉讼请求未过诉讼时效。”故球明公司追索违约金的诉讼时效也没有结束。聚庆公司逾期完成试模与验收，给球明公司造成损失，故诉至法院。
被告聚庆公司辩称，被告已经按时完成试模，故无需承担违约责任；原告在2013年5月3日之后从未对该模具的质量瑕疵提出过异议，所以被告认为该模具不存在质量问题，原告的诉讼请求已经超过了诉讼时效；被告已经完成了合同约定的前两期义务，而原告至今为止仍然没有履行第一期的义务，根据合同法先履行抗辩权之规定原告无权提出后续的请求，更无权提出被告承担违约责任。被告在交付模具后多次为原告提供义务修模，即使模具存在质量瑕疵，被告也没有过错，因为原告没有依照合同法第261条尽到验收的义务。原告主张的违约金高于实际损失，请求法院予以调整；综上请求驳回原告诉请。
根据当事人陈述和审查确认的证据，本院认定事实如下：原告球明公司（甲方）与被告聚庆公司（乙方）通过邮件的方式于2012年11月14日签字确认了《模具制作协议书》一份，约定：由乙方根据甲方提供的正式图纸开发连续模N909591，模具费用50000元（不含税）、开发周期5周。第三条“技术质量要求”约定：模具图纸必须用根据甲方指定的格式绘制包括模具总装图、工步/料带图、所有配件图纸；乙方在移交模具给甲方时，还必须指导甲方操作；乙方承诺排料尺寸保证产品质量的前提下的最优排料方式；乙方设计制作的模具必须符合甲方的生产设备要求。第六条“货物验收”约定：1、由乙方派员会同甲方指定的工程技术人员验收模具。2、乙方在移交甲方模具时，要提供全套模具图纸（包括设计成型部分的模具及零件，以outCD储存的2D图形文件。）3、由甲方提供试模料。第七条“模具付款及违约责任”约定：双方签订合同时，签约付30%，第一次交样完成付50%，模具生产付尾款20%，移模后三个月如未生产，则视同验收合格。第九条“违约责任”约定：乙方若无法依规定之期限按时完成试模或完成验收，每逾期一日，甲方有权扣除模具费总价款的千分之三作为罚金。
由于球明公司未支付模具款，聚庆公司于2015年8月11日向本院起诉，本院于2015年11月10日作出（2015）昆张商初字第00287号民事判决书，判决球明公司支付聚庆公司模具款40000元及迟延付款利息损失，并驳回球明公司其他诉讼请求，球明公司不服提出上诉，苏州市中级人民法院于2016年8月11日作出驳回上诉，维持原判的（2016）苏05民终3974号民事判决书（以下简称前诉）。本院在前诉审理查明：……2012年12月20日球明公司龚清华询问模具制造进度，聚庆公司骆盈回复：“模具正在组立中，预计明天T0试模，后天上午将样品寄至贵司”。12月25日球明公司邮件：“样件收到，跟数据出入很大，请先自查一下再发给我样品。”同日聚庆公司回复：“能不能具体提供一下哪里数据不行，我们可以针对性修模。”2013年1月9日，球明公司刘磊在聚庆公司送货单上签字。同年1月17日，球明公司杨平发邮件给聚庆公司骆盈：“贵司开的模具有个镶件打坏了，烦请将模具图档发过来。”聚庆公司随后将模具图发给了球明公司。同年1月23日，球明公司杨平发邮件给聚庆公司骆盈：“收到模具图档后，制作完成的镶件组装到模具上后仍未改善，故请派人帮我们现场解决下模具上的问题点在哪？我司生产急于生产？”、“上次你说在现场修模时，关于产品撕开的部位，上次是临时措施，你说回去后重新割一套回来维修的，目前还没有看到你们反馈。目前模具还有其它的问题，请务必明天早上之前赶到我司将模具维修OK。盼回复！有问题请反馈！”2013年1月28日球明公司技术部刘磊发邮件给聚庆公司骆盈：“N90959101产品问题反馈见附件，请帮忙分析，尽快过来维修一下。”聚庆公司于当日19：50将修模图档发给球明公司。2013年5月2日球明公司发了邮件：“生产部朱工：如刚才沟通，明天一早昆山聚庆会带上三弯模具来我司试模，届时请安排110T设备、生产用原材料及模具人员协同试模。质量部宋经理：请安排质量人员一同参与明天的试模过程。明天质量、生产、技术三部门协作试模，加快对三弯模具的认可工作，以便模具尽快批量生产。”庭审中，聚庆公司陈述已于第二天到球明公司处进行试模，球明公司予以否认。此后双方再无联系……
现球明公司以聚庆公司未按合同约定履行验收义务，提起本案诉讼。
本院认为，本案争议焦点一、聚庆公司是否应该承担违约责任及承担违约责任的计算方式。二、球明公司要求聚庆公司承担违约责任是否已过诉讼时效。
根据《中华人民共和国合同法》第二百六十一条规定，承揽人完成工作成果后，定作人应当验收承揽人交付的工作成果。本案中，聚庆公司于2013年1月9日向球明公司交付了模具，双方分别于1月17日、23日、28日通过邮件方式对模具维修进行沟通，对球明公司于2013年5月2日在公司内部邮件中提及的“三弯模具”，在前诉中，聚庆公司陈述已于次日到球明公司处进行试模，球明公司予以否认。诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算，由于模具验收需在原被告双方其同参与下完成，如果确如球明公司所述，聚庆公司没有在2013年5月3日进行试模，球明公司应及时主张权利，但在此后的两年时间里，球明公司既未要求聚庆公司进行维修试模又未向其主张违约责任，直至2015年12月13日才向本院起诉，要求聚庆公司承担违约责任。由于球明公司也未提供诉讼时效中止、中断情形，因此本院认为球明公司追索违约金的诉讼时效期间届满。关于聚庆公司追索模具款的诉讼请求未过时效的理由，前诉中已有论述：原被告双方约定分期支付模具款，诉讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起算，由于最后一期货款的给付条件尚未成就，故追索模具款的诉讼时效未过。故球明公司关于聚庆公司追索模具款的诉讼请求未过时效故球明公司追索违约金的诉讼时效也未过的观点无事实和法律依据。由于原告要求被告支付违约金的诉讼时效期间已经届满，法律不再予以保护。
综上，依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条、第一百三十七条、第一百三十九条、第一百四十条，《中华人民共和国合同法》第二百六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条之规定，判决如下：
驳回原告上海球明标准件有限公司的诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费3090元，财产保全费1020元，合计4110元，由原告上海球明标准件有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费3090元。苏州市中级人民法院开户行：中国农业银行苏州苏福路支行，账号：10×××76，逾期不交的，按自动撤回上诉处理。
审 判 长 杨建勇
人民陪审员 徐明芳
人民陪审员 盛永林
二〇一六年十二月九日
书 记 员 顾 雄
附相关法条：
《中华人民共和国民法通则》
第一百三十五条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年，法律另有规定的除外。
第一百三十七条诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。但是，从权利被侵害之日起超过二十年的，人民法院不予保护。有特殊情况的，人民法院可以延长诉讼时效期间。
第一百三十九条在诉讼时效期间的最后六个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。从中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。
第一百四十条诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。
《中华人民共和国合同法》
第二百六十一条承揽人完成工作的，应当向定作人交付工作成果，并提交必要的技术资料和有关质量证明。定作人应当验收该工作成果。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。