山东省济宁市任城区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）鲁0811民初11619号
原告：李凤芝，女，1973年4月5日出生，汉族，住济宁市任城区。
被告：山东信昌置业有限公司，住所地济宁北湖度假区许庄街道办事处甄庄村。
法定代表人：李川，总经理。
委托诉讼代理人：崔蒙蒙，山东文思达律师事务所律师。
委托诉讼代理人：张敏敏，山东文思达律师事务所律师。
原告李凤芝与被告山东信昌置业有限公司商品房销售合同纠纷一案，本院于2016年11月17日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告李凤芝、被告山东信昌置业有限公司的委托诉讼代理人张敏敏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告李凤芝向本院提出诉讼请求：1、要求被告山东信昌置业有限公司支付逾期交付商品房的违约金106825.07元、储藏室的违约金3350.26元、停车位的违约金13933.08元，合计124108.41元（违约金从逾期之日即2015年1月1日起至2016年11月15日，分别按商品房、储藏室、停车位价款的日万分之二点一计算）；2、本案诉讼费用由被告山东信昌置业有限公司承担。事实和理由：2013年8月24日，原、被告双方签订《济宁市商品房买卖合同》及《补充协议》，约定其购买被告山东信昌置业有限公司开发建设的其中位于济宁北湖新区荷花路西、圣贤路南翰林学府小区商品房第x号楼x单元x层xx号房屋及x号楼x号地下储藏室，2014年12月31日前交付该商品房。此后，其按照上述合同及协议的约定，付清商品房价款743700元及储藏室价款23324元。另外，原、被告双方于2014年7月14日签订《停车位使用权转让协议》，约定其购买该小区编号为x号地下停车位的使用权，并于当日付清停车位使用费97000元。此后，被告山东信昌置业有限公司一直未交房。为此，原告李凤芝诉至法院。
被告山东信昌置业有限公司辩称，原告李凤芝所述是事实，但当时济宁市北湖新区管委会交地时未能达到“净地”条件标准，造成施工进度延误。以上属于涉案商品房买卖合同约定的特殊原因，可据实予以延期，故其公司不应承担违约赔偿责任。即使其公司违约交房，原、被告双方约定的违约金计算标准也过高，应当进行调整。另外，原、被告双方签订的《补充协议》及《停车位使用权转让协议》，对于储藏室、停车位的交付时间及违约责任没有约定，而且停车位并无所有权，故不应支付违约金。综上，原告李凤芝的诉讼请求，其公司不能接受。
经审理本院认定事实如下：2013年8月24日，原告李凤芝为买受人，被告山东信昌置业有限公司为出卖人，双方签订《济宁市商品房买卖合同》。该合同约定，买受人所购商品房位于济宁北湖新区荷花路西、圣贤路南翰林学府小区第x号楼x单元x层xx号房屋，商品房价款为743700元；出卖人应当在2014年12月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用，即该商品房经验收合格。但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起14日内告知买受人的。2、国家政策性或政府性指令造成工程延期的，且出卖人在发生之日起十四日内告知买受人的。3、经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致工程延期，且出卖人在发生之日起十四日内告知买受人的；出卖人逾期交房的违约责任：出卖人如未按合同规定的期限将该商品房的交付买受人使用，其中约定逾期超过60日后，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之二点一的违约金；本合同未尽事宜，可由双方约定后签订补充协议（附件四）；合同附件与本合同具有同等法律效力等。当日，原、被告双方签订《补充协议》。该协议约定，原告李凤芝购买翰林学府小区4号楼4-71号地下储藏室，储藏室价款为23324元。上述协议未约定储藏室的交付时间及逾期交付储藏室的违约责任。此后，原告李凤芝按照上述合同及协议的约定，付清商品房价款743700元及储藏室价款23324元。另外，原、被告双方于2014年7月14日签订《停车位使用权转让协议》，约定原告李凤芝受让翰林学府小区编号为4-589号地下停车位的使用权，并于当日付清停车位使用费97000元。上述转让协议未约定停车位的交付时间及逾期交付停车位的违约责任。上述商品房至今尚未竣工验收合格，被告山东信昌置业有限公司一直未交付。原、被告双方为此形成纠纷。
另查明，2013年5月16日，济宁市国土资源局给山东济宁信昌置业有限公司（现被告山东信昌置业有限公司）出具《关于调整山东济宁信昌置业有限公司翰林学府项目竣工延期的意见》，载明“你公司《关于调整山东济宁信昌置业有限公司翰林学府项目竣工延期的申请》收悉，经研究，答复如下：你公司位于荷花路西、圣贤路南的土地总面积为56706平方米的国有建设用地使用权，土地证号为：济宁国有（2011）第08131100**号。按照2010年12月3日与我局签订的《国有建设用地使用权出让合同》约定的该宗国有建设用地的开工日期为2011年6月3（日）、竣工日期为2013年6月3日。鉴于该宗地出让后，北湖新区管委会未能及时移除出让范围内的高压线及其附属设施，交地时未能达到“净地”条件标准，造成施工进度延误，经研究，同意该宗土地开发建设竣工日期在《国有建设用地使用权出让合同》约定的基础上顺延一年”。
上述事实，分别由原、被告到庭人员陈述，原告李凤芝提供的上述《济宁市商品房买卖合同》、《补充协议》、《停车位使用权转让协议》及被告山东信昌置业有限公司提供的上述《关于调整山东济宁信昌置业有限公司翰林学府项目竣工延期的意见》等在案相佐证，已收录在卷，足以认定。
本院认为，原、被告双方签订的《济宁市商品房买卖合同》及《补充协议》，系当事人真实意思表示，合法有效，本院予以确认。原、被告双方签订的《济宁市商品房买卖合同》明确约定“本合同未尽事宜，可由双方约定后签订补充协议”，“合同附件与本合同具有同等法律效力”，而双方签订的《补充协议》为合同附件。双方虽然在《补充协议》中未约定储藏室的交付时间及逾期交付储藏室的违约责任，但储藏室为主房的从物，储藏室的交付时间应与主房交付时间相同，即于2014年12月31日前交付。而被告山东信昌置业有限公司未按商品房买卖合同约定的期限即于2014年12月31日前将经验收合格的房屋交付原告李凤芝使用，属违约行为，应承担违约责任。原、被告双方签订的商品房买卖合同对于商品房的交付期限约定，“但如遇下列特殊原因”，“且出卖人在发生之日起十四日内告知买受人的”，“出卖人可据实予以延期”。现被告山东信昌置业有限公司以当时济宁市北湖新区管委会交地时未能达到“净地”条件标准等为由，不同意承担违约责任，证据不足，理由不当，本院不予支持。故原告李凤芝要求被告山东信昌置业有限公司支付逾期交付商品房及储藏室的违约金，理由正当，本院予以支持。原、被告签订的《停车位使用权转让协议》，是对停车位使用权的约定，双方在转让协议中并未对逾期交付停车位的违约责任作出约定，而且与双方所签订的商品房买卖合同所涉及的法律关系不同。故原告李凤芝要求被告山东信昌置业有限公司支付逾期交付停车位的违约金，本院不予支持。对于被告山东信昌置业有限公司因逾期交付停车位而给原告李凤芝造成的损失，原告李凤芝可另行主张。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条规定，判决如下：
一、限被告山东信昌置业有限公司于本判决生效后十日内一次性支付给原告李凤芝逾期交付商品房、储藏室的违约金合计110175.33元（自2015年1月1日起至2016年11月15日，按商品房、储藏室价款的日万分之二点一计算）。
二、驳回原告李凤芝的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费2503元，由被告山东信昌置业有限公司负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省济宁市中级人民法院。
审 判 长 周永强
人民陪审员 ＸＸＸ
人民陪审员 李培崇
二〇一七年三月二十七日
书 记 员 姜莹莹