广东省广州市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2015）穗中法民五终字第1596号
上诉人（原审被告）：广州市粤锐恒星房地产有限公司，住所地广州市南沙区黄阁镇东湾村番中公路黄阁段33号6楼。
法定代表人：高志文，职务：总经理。
委托代理人：何巧，该司职员。
委托代理人：卢创新，该司职员。
被上诉人（原审原告）：张新生，住湖北省郧西县。
委托代理人：刘洋，广东广信君达律师事务所律师。
委托代理人：闫瑞，广东广信君达律师事务所律师。
上诉人广州市粤锐恒星房地产有限公司因与张新生商品房预售合同纠纷一案，不服广州市南沙区人民法院（2014）穗南法民三初字第1283号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。
原审法院经审理查明：广州市粤锐恒星房地产有限公司（以下简称粤锐公司）是广州市南沙区中惠璧珑湾自编6号楼的开发商，已领取了上述项目的《商品房预售许可证》。2012年8月29日，张新生（乙方）与粤锐公司（甲方）签订《商品房买卖合同》，其中约定：“乙方向甲方购买广州市南沙区中惠璧珑湾自编6栋704房（建筑面积77.57平方米），总金额为740467元（乙方于签约时支付240467元，余款500000元于2012年8月29日前申请办理银行按揭手续，并按照按揭方式付款）。交房条件为：该商品房项目工程竣工验收合格，并取得了建设工程质量监督机构出具的商品房建设项目符合验收管理规定的《建设工程质量监督报告》和规划、公安消防、人防、环保部门出具的认可文件或准许使用文件；满足供水、供气、供电及通邮等必要居住条件，并取得了公共服务单位出具的永久供水、供气、供电、通邮的证明文件。甲方应当在2013年12月20日前将作为本合同标的物的房屋交付乙方使用；甲方如未能按本合同规定的期限交房的，应自合同约定的交房日期的次日起至实际交付之日止，甲方每日按总房价款0.05％的标准向乙方支付违约金，本合同继续履行。甲方履行了通知义务，而由于乙方原因未能按照合同第十三条规定的期限交付的，视为甲方已经按合同履行了交付义务。乙方应在接到收楼通知书之日起30日内对该商品房进行验收，如有异议，应当在验收期限届满之日起30日内以书面形式提出，逾期不提出，视为同意接收该商品房。甲方在该商品房交付乙方时，该商品房项目的《建设工程规划许可证》规定的共用设施及附属配套项目，应一并建成并经验收合格；经批准分期建设的，甲方应按批准的进度进行建设并至验收合格。甲方未按规定时间建成公用设施及附属配套项目并经验收合格的，该商品房不符合交付标准，自规划局规定的整个小区竣工验收合格的第二天起到达到使用条件之日止，甲方按月向乙方支付人民币30元的违约金等”。上述合同补充协议（附件七）约定：“甲乙双方一致同意：合同及本《补充协议》项下乙方所购商品房的交房条件为：该商品房项目工程竣工验收合格，即商品房经建设单位、施工单位、监理单位、勘察单位、设计单位共同验收合格，取得《工程竣工验收报告》；甲方按合同约定期限向乙方交付商品房；甲方向乙方交付该商品房时，需出具本条所述之《工程竣工验收报告》及《房地产（住宅）质量保证书》、《房地产（住宅）使用说明书》、《临时管理规约》或《管理规约》，无需提供其他资料，甲乙双方同意不适用合同第十五条；该商品房达到本条所述交房条件，甲方履行通知收楼义务后，甲方无需承担任何形式延期交楼违约责任等”。之后，张新生于2013年1月22日付清全部购房款。
涉案楼宇于2013年12月13日取得《建筑工程竣工验收报告》，于2014年1月13日通过消防验收、1月22日取得《房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》。现涉案楼盘已开通永久用水。粤锐公司曾于2013年12月13日、2014年1月15日和22日向张新生发出《入伙通知书》、《催收楼通知书》、《再次催收楼通知书》。张新生、粤锐公司在原审庭审中确认张新生已于2014年4月27日收楼。
张新生于2014年10月10日向原审法院提起诉讼，请求：粤锐公司向张新生支付延期交楼违约金（从2013年12月21日起至粤锐公司取得涉案房屋质量、竣工、规划、消防、环保、人防、电梯、永久供气、永久用水、永久用电、通邮、工程竣工验收备案表、基础设施及公共配套建筑验收合格文件后张新生实际收楼之日期间的迟延交楼违约金，每日按已付房款740467元的万分之五计算）。原审诉讼中，张新生明确要求迟延交楼违约金计算至收楼之日止。
在本案一审审理过程中，为证明涉案楼盘供电部分属于永久用电，粤锐公司在诉讼中提交了《高压供电合同》。经质证，张新生对该证据真实性、合法性没有异议，关联性有异议。
原审诉讼中，广州供电局有限公司南沙供电局于2014年8月15日向原审法院出具了《关于南沙区中惠璧珑湾楼盘永久用电情况的复函》，称目前该楼盘报装了5个公变房作为住宅楼宇的永久用电，其中1#公变房供电范围是1#楼、2#楼，2#公变房供电范围是3#楼、5#楼，3#公变房供电范围是6#楼、8#楼，4#公变房供电范围是9#楼、10#楼，1#至4#公变房已经完成永久用电设施的安装，并已经于2014年7月16日通过了竣工验收，该局当天已将永久用电送至用户电能表的表前位置，相应的楼宇具备了永久用电。经质证，张新生对上述复函真实性、合法性、关联性没有异议，并明确要求延迟交楼违约金计至2014年8月19日止；粤锐公司对上述复函真实性、合法性没有异议，但认为涉案房屋的具备永久用电的时间应为《高压供电合同》的签订日期。
原审法院认为：张新生与粤锐公司签订的《商品房买卖合同》是双方当事人的真实意思表示，内容没有违反法律和行政法规的强制性规定，合法有效。虽然粤锐公司按照《补充协议》预订取得《建筑工程竣工验收报告》，但在涉案楼盘尚未具备永久用电，不能满足买受人基本居住要求的情况下，粤锐公司主张其已于2013年12月20日达到房屋交付标准，依据不足，原审法院不予采纳。据此，粤锐公司未能按照合同约定的期限，将具备永久用电条件的房屋交付给张新生使用，已构成违约，张新生要求粤锐公司按照合同约定的标准计付延迟交楼违约金合理，原审法院予以支持。广州供电局有限公司南沙供电局出具的复函反映涉案房产已经于2014年7月16日具备了永久用电，故粤锐公司应当向张新生支付至该日止的延迟交楼违约金，但因张新生已于2014年4月27日收楼，且同意违约金计算到该日止，故违约金应计算到2014年4月27日止。张新生、粤锐公司在合同中对违约金标准有明确约定，该约定标准属于合理范围，故粤锐公司以违约金标准过高为由要求予以调整没有依据，原审法院不予采纳。张新生付清房款的时间远在合同约定的交楼期限之前，故对于粤锐公司以张新生延迟付款为由无需承担本案延期交房的违约责任，原审法院不予支持。据此，原审法院根据《中华人民共和国合同法》第五条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第一款的规定，于2014年12月19日作出如下判决：粤锐公司应于判决发生法律效力之日起十日内向张新生支付从2013年12月21日起至2014年4月27日止的延迟交楼违约金，违约金按已付房价款740467元的每日万分之五的标准计算。一审案件受理费506元，由粤锐公司负担。
判后，上诉人粤锐公司不服原审判决，向本院提起上诉称：涉案房屋于2013年12月20日前已符合合同约定及法律法规规定的交付条件，粤锐公司不存在逾期交楼的情形。原审判决以涉案楼盘未具备永久用电及《工程竣工验收备案表》为由，认定涉案房屋不具备交付条件，判决粤锐公司承担违约责任，在事实认定、法律适用上明显有误。主要体现在：（一）广州市中级人民法院2013年生效的司法判例明确“永久用电”并非法定的交楼标准，（2013）穗中法民五终字第3106、3107、3250、3251、3252号判决认为，在涉案小区既符合合同约定的交楼标准，又满足住户使用配套基础设施要求的情况下，原审法院据此驳回业主要求逾期交楼违约金的诉请并无不当。我国虽然是非判例法国家，但最高人民法院每年都会发布大量的判例以指引司法实践，一审法院无视上级法院的生效判决，对同一事由作出相反的认定，将“永久用电”作为法定交楼标准，显然错误。（二）涉案房屋不仅达到了《商品房买卖合同》约定的交付条件，而且取得了《建设工程竣工备案表》，涉案房屋完全符合使用条件，不存在漏水、地面裂缝等导致房屋无法正常使用的重大瑕疵。（三）双方签订的《商品房买卖合同》之《补充协议》合法有效，涉案房屋的交付条件应为《商品房买卖合同》之《补充协议》约定之交付条件，即“该商品房项目工程竣工验收合格，即商品房经建设单位、施工单位、监理单位、勘察单位、设计单位共同验收合格，取得《工程竣工验收报告》”。（四）涉案房屋于2013年12月20日前已符合合同约定及法律法规规定的交付条件，粤锐公司不存在逾期交楼的情形。（五）粤锐公司已按照合同约定通知张新生收楼，并以各种方式催促张新生收楼，但张新生并未在约定的期限内提出异议，涉案房屋未能交付的责任在张新生，粤锐公司无需承担迟延交付的责任。（六）张新生拒绝收楼没有任何依据。按照约定，涉案房屋只有存在主体结构的问题及严重影响正常居住使用的质量问题的情形下，张新生才有约定及法定的拒绝收楼的理由。但其没有证据证明涉案房屋存在质量问题。同时，粤锐公司开发的房屋已经验收合格，且已向政府主管部门备案，事实上也不存在质量问题。（七）假定涉案房屋出现迟交楼，买卖合同约定的出卖人迟交楼违约金计算标准明显过高，远远高于买受人的实际损失，不能作为计算违约金的标准，应以租金标准（即实际损失）作为计算违约金的标准。（八）本案中，涉案房屋在2013年12月20日已达到交付条件，同时在2014年1月22日取得竣工验收备案。但经粤锐公司多次催促，张新生拒绝收楼手续，并在2014年10月向法院起诉。可见，张新生实际上本身根本无意收楼，也没有准备自住或出租，而是想通过诉讼取得额外利益，因此，不论涉案房屋是否交付，张新生实际上是不可能有任何损失的。（九）张新生存在逾期付款，假定涉案房屋出现迟交楼，依约粤锐公司的交楼时间可以顺延，且不承担逾期交楼的违约责任，一审判决认定张新生付清房款的时间远在合同约定的交楼期限之前，因此判决张新生无需承担逾期付款的责任，违反了合同约定和法律规定。请求判令：1.撤销原审判决，驳回张新生的全部诉讼请求；2.本案一、二审案件受理费由张新生承担。
被上诉人张新生答辩称：同意原审判决，不同意上诉人粤锐公司的上诉请求、事实和理由。
经审理查明：原审法院查明事实无误，本院予以确认。
二审中，粤锐公司向本院提交了以下证据材料：证据一、《关于南沙区中惠璧珑湾楼盘永久用电情况的复函》、《单位工程开工申请报告》、《客户受电工程设计文件审核意见书》、《客户受电工程中间检查意见书》、《客户受电工程竣工检验意见书》、《10KV电气工程配电设施交接试验报告》、《工程竣工验收报告》，拟证明涉案楼盘用地工程自2013年11月16日开工建设，设计、施工的过程以及在2014年6月20日竣工验收合格并具备永久用电条件，因此，涉案房屋实际具备永久用地的日期应当以2014年6月20日为准，南沙供电局复函所称2014年7月16日通过竣工验收，当天供电明显是错误的。证据二、广州供电局有限公司电费发票及涉案小区亮灯情况照片，拟证明涉案楼盘未取得永久用电前，粤锐公司保证涉案小区稳定用电，满足了基本用电需求，且承担了临电供应期间的所有电费。张新生表示粤锐公司的举证期限已过，对上述证据的真实性、合法性和关联性均不予质证。
二审另查明，粤锐公司引用本院生效案例所涉楼盘，建设单位在合同约定交楼日前已取得备案表，并与供电部门签订了供电合同且施工基本完成；供电部门出具说明，保证在未接通永电期间所涉楼盘临电供应的安全与稳定。
本院认为：双方当事人二审的争议焦点为：一、涉案房屋是否符合交付条件的问题；二、违约金的标准问题。
关于案涉房屋是否符合交付条件的问题。根据中华人民共和国电力工业部发布的《供电营业规则》第十二条规定：“对基建工地、农田水利、市政建设等非永久性用电，可供给临时电源。临时用电期限除经供电企业准许外，一般不得超过六个月，逾期不办理延期或永久性正式用电手续的，供电企业应终止供电。使用临时电源的用户不得向外转供电，也不得转让给其他用户，供电企业也不受理其变更用电事宜。如需改为正式用电，应按新装用电办理”。由此可知，所谓临时用电是供电企业按用电期限分类区别于正式供电的一种供电方式，其不能用作居民的日常生活用电。虽然粤锐公司已按照《补充协议》约定取得《建筑工程竣工验收报告》，在涉案楼盘尚未具备永久用电，不能满足买受人基本居住要求的情况下，粤锐公司主张其已于2013年12月20日达到房屋交付标准，与国家相关规定相悖，本院不予采纳。粤锐公司提及的生效判决所涉楼盘，开发商在合同约定的交楼日前已经取得备案表，并与供电部门签订了供电合同且施工基本完成，供电部门出具说明，保证在未接通永电期间所涉楼盘临电供应的安全与稳定。该楼盘与涉案楼盘并非同样情形，故粤锐公司以此为由提出的上诉请求理据不足，本院不予采纳。粤锐公司上诉主张由于张新生延迟支付房款，其有权依约顺延交房时间，但由于粤锐公司已于2013年12月13日向张新生发出《入伙通知书》，表明其已经同意按照《商品房买卖合同》所约定的时间交付房屋，并不寻求顺延交房时间，且粤锐公司在一审中并未对张新生逾期支付涉案房屋房款的行为提出反诉，故是否存在逾期付款问题，双方可以另行协商或另案主张，本案不予调处。
关于违约金的标准问题。一方面，双方在合同中约定“粤锐公司如未能按合同规定的期限交房，应自合同约定的交房日期的次日起至实际交付之日止每日按总房价款0.05%的标准支付违约金，合同继续履行”，该约定是双方真实的意思表示，粤锐公司应清楚其应承担的违约责任。另一方面，粤锐公司亦未举证证明合同约定的违约金标准过高而不合理，其要求调整缺乏依据，本院亦不予支持。原审法院认定粤锐公司未能按照合同约定的期限将符合条件的房屋交付给张新生使用，已构成违约，据此，判决粤锐公司按照合同约定向张新生计付延迟交楼违约金并无不当，本院予以维持。
至于粤锐公司二审期间提交的证据材料，不属于新证据且不足以证明其主张，本院不予采信。
综上所述，粤锐公司的上诉理由不成立，本院不予支持。原审判决查明事实清楚，适用法律正确，本院予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费1012元，由上诉人广州市粤锐恒星房地产有限公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 张 怡
代理审判员 余 盾
代理审判员 蔡 峰
二〇一五年五月二十九日
书 记 员 肖和念
陆洁雯