北京市朝阳区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）朝民（商）初字第4579号
原告（反诉被告）北京很久以前餐饮管理有限公司，住所地北京市顺义区仁和镇裕龙花园二区7号楼四单元。
法定代表人宋吉，董事长。
委托代理人王云鹏，男，1977年1月22日出生，北京很久以前餐饮管理有限公司职员，住北京市通州区。
委托代理人黄雪佳，女，1987年2月7日出生，北京很久以前餐饮管理有限公司职员，住北京市顺义区。
被告（反诉原告）北京市数虎创意科技有限公司，住所地北京市东城区育树三条8号321房。
法定代表人刘峰，总经理。
委托代理人沈丽锦，广东广和律师事务所律师。
原告（反诉被告）北京很久以前餐饮管理有限公司（以下简称很久以前公司）与被告（反诉原告）北京市数虎创意科技有限公司（以下简称数虎创意公司）承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员李增辉担任审判长，与代理审判员李晓华、人民陪审员黄士华组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）很久以前公司的委托代理人王云鹏、黄雪佳，被告（反诉原告）数虎创意公司的委托代理人沈丽锦到庭参加了诉讼。本案现已审理完毕。
原告（反诉被告）很久以前公司起诉称：2013年11月25日，很久以前公司与数虎创意公司签订《幻影成像项目合同书》，约定数虎创意公司按照很久以前公司提供的故事内容设计动画，并制作安装幻影成像系统，包括成像的硬件及软件，价款共计198000元。合同签订后，很久以前公司依约向数虎创意公司支付首付款，但数虎创意公司至2013年12月中旬才第一次交付分镜头，且交付的总体策划设计及视频画面镜头脚本设计、数字设计完全不符合要求。经双方多次通过电子邮件进行修改，数虎创意公司亦未能依约完成第一阶段，致使幻影成像项目不能顺利进行，逾期时间达到合同约定解约条件。现很久以前公司诉至法院，要求判令解除双方签署的《幻影成像项目合同书》，要求判令数虎创意公司返还首付款99000元，要求判令数虎创意公司支付违约金9900元并承担诉讼费。
被告（反诉原告）数虎创意公司答辩称：数虎创意公司已经依约按时交付了硬件设备和相关工作成果，且得到了很久以前公司的书面确认，整个项目已经到了进行书面验收的最后阶段，数虎创意公司不存在违约事实，故不同意解除合同，也不同意返还首付款。
被告（反诉原告）数虎创意公司反诉称：鉴于合同履行情况，如很久以前公司要求单方解除合同，提出反诉请求，要求判令赔偿损失19.8万元。
原告（反诉被告）很久以前公司针对被告（反诉原告）数虎创意公司的反诉，答辩称：双方解约条件已成立，数虎创意公司未依约完成第一期项目，故对其反诉请求不予认可。
经审理查明：2013年11月26日，很久以前公司作为甲方与乙方数虎创意公司签订《幻影成像项目合同书》，约定：甲方委托乙方设计、制作、安装幻影成像系统，其中包括幻影成像系统一套以及可供播放的影片一套，具体工作内容详见附件一，合同价款为198000元；项目于2013年11月28日前启动且按约定进度安排工作，该项目拟于2013年12月25日交付使用，工程周期为28天；合同签订且乙方收到预付款后，项目总体策划设计工作正式启动，本项目启动后2日内，乙方向甲方项目所在地派合同项目组，人员必须能够满足项目阶段需要，否则甲方有权要求乙方予以更换，项目启动后2日内甲方向乙方提供相关场地图纸及项目内容有关需求，乙方启动项目的总体方案策划、故事脚本等工作，3日内乙方完成项目总体设计工作；乙方完成以上设计方案并收到相应款项后，开始项目的内容和软件制作、部分设备采购工作；项目启动后2天内，甲方完成系统设备场地的基础施工工作，具备乙方设备进场安装条件，并书面通知乙方进场安装，乙方到现场进行设备进场安装条件确认，乙方确认现场具备安装条件后2日内，提供的设备运到甲方现场，甲方提供设备存放场地，协助设备搬运。甲方进行设备初验，由乙方负责保管；设备到场并初验且乙方收到甲方进度款后2日内，乙方完成系统安装并进行调试工作；项目启动26天后，软硬件系统进入试运行及后期联调、培训操作员、技术维护人员等；项目启动28天双方完成最终验收且乙方收到甲方进度款后正式开放；上述规定的各阶段设计方案、文件等均以双方书面确认为准，并以甲方付款和乙方按时提供合同约定的工作为节点执行下一步工作，具体进度可适当根据具体情况调整；合同签订生效后3日内支付合同价款的50%99000元作为首付款，乙方设备进场经甲方初验后3日内支付合同价款的30%59400元，乙方完成软硬件系统安装、调试，经双方书面验收合格后3日内支付合同价款的20%39600元；项目拟交付日期为2013年12月28日；乙方对系统软硬件完成并确认达到设计要求及效果后，应书面提交甲方进行验收，同时应向甲方提供各项验收依据资料；乙方应按约定各阶段期限及项目交付期限完工，如因乙方原因迟延的，每迟延一天按违约部分的千分之五支付违约金，甲方按约定期限完成付款，逾期付款的，每迟延一天按应付款项的千分之五支付违约金。
2013年11月28日，很久以前公司向数虎创意公司支付首付款99000元。
2014年4月8日，数虎创意公司向很久以前公司出具项目展项内容签收单，很久以前公司注明的调整内容涉及不清晰、整体表现手法死板、人物位于沙盘有出入、果实得有几只鹿、着火烧死动物和果实缺少逻辑，建议内容涉及捕杀鹿动作，从山后拉一只鹿回来，烧死有几只惊慌的鹿，山洞的人与山洞比例关系严重失误，吃东西的预备表演更充分一点，打雷时候抱成一团。落款处，很久以前公司法定代表人宋吉签字予以确认，并写明希望一周完成。
诉讼中，很久以前公司称项目第一期尚未完成，亦未实际使用，并提供电子邮件、照片予以佐证，电子邮件时间为2013年12月13日、12月17日、12月22日、12月23日、2014年2月27日、3月8日、5月8日等，主题内容涉及数字内容修改、成像改动方案、解说词、动画初级预演及背景环境风格调整、原始人风格确认、分镜头修改、logo等，照片内容为施工现场。
诉讼中，数虎创意公司称项目第一、二期已经完成，已经进入第三阶段的验收，虽然有一点瑕疵，但不影响收款，不清楚是否已经实际使用，并提供工作成果时间表、电子邮件、视频光盘予以佐证，电子邮件时间为2013年12月5日、12月13日、12月16日、12月22日、12月26日、2014年1月2日、1月7日、3月3日、3月8日、3月20日、4月2日、4月22日、4月25日、5月8日、5月15日，主题内容涉及很久以前方案、硬件清单幻影成像、阶段项目确认单、logo、动画初级预演、原始人风格确认、幻影成像进展情况说明、幻影成像调整信息、幻影成像改动方案、校准修改、项目信息汇总、项目资料方案、现场测试、幻影成像修改公函终版、项目配合28日工作、项目数字内容修改、幻影成像修改协议。其中，2014年4月2日的项目信息汇总中载明甲方确认硬件，已经没有问题，数字内容是从三维预演就与甲方沟通，现在甲方提出要增加动画表演，这个项目目前为止基本上还是可以的，硬件部分没有问题，数字内容有亮点，也有一些甲方在意的表演缺失，当前需要依照合同催款，数字内容部分，能增加的调整的合理增加调整，不能调整的按增项解决。其中，2014年4月22日公函中载明项目执行团队对数字内容进行可执行剧情与动作调整，完成后的数字内容作为项目结束，很久以前公司支付项目全部余款。
上述事实，有很久以前公司提交的《幻影成像项目合同书》、支出凭单、付款凭证、电子邮件、照片，有数虎创意公司提交的项目展项内容签收单、工作成果时间表、电子邮件、视频光盘及当事人陈述等在案佐证。
本院认为：很久以前公司与数虎创意公司签订的《幻影成像项目合同书》，系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应属合法有效。合同虽然约定项目拟于2013年12月25日交付使用，工程周期为28天，但因施工内容为软硬件配套的幻影成像，除购置硬件安装以外，主要内容还包括很久以前公司需向数虎创意公司提供相关场地图纸及项目内容有关需求，数虎创意公司据此启动项目的总体方案策划、故事脚本等设计工作，然后开始项目内容和软件的制作，因此双方针对软件内容的策划、设计以及修改内容的协商直接决定工程是否能够如期交付。根据诉讼中双方提交的多份电子邮件，数虎创意公司在12月25日之前已经就项目方案、硬件清单幻影成像、阶段项目确认单、logo、分镜头修改、动画初级预演、原始人风格确认等内容与很久以前公司进行过沟通，可以印证其并未明显怠于履行合同，在12月25日之后仍然持续就数字内容修改、成像改动方案、幻影成像进展情况说明、幻影成像调整信息、幻影成像改动方案、校准修改、项目信息汇总、项目资料方案、现场测试、项目配合28日工作、项目数字内容修改等内容，继续与很久以前公司进行沟通，其行为也并无不妥。双方未能在合同约定时间内完成项目交付，系因该工程所涉及的幻影成像软件内容未在合同中明确约定完成标准，且较难通过语言明确表述所要达到的效果，而是需要双方在方案的反复修改协商中达成一致，故合同亦载明具体进度可适当根据具体情况调整，现项目未能按期进行最后验收，双方应均无明显过错，很久以前公司以数虎创意公司存在违约行为为由主张解除合同，依据并不充分，但根据法律规定，很久以前公司作为定作人可以随时解除承揽合同，故对很久以前公司要求解除双方签署《幻影成像项目合同书》的诉讼请求，本院予以支持。对很久以前公司要求返还首付款并支付违约金的诉讼请求，依据不足，本院不予支持。根据法律规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。根据双方提交的电子邮件以及照片，可以印证硬件设备已经进场，故很久以前公司还需按照约定的第二期款项支付条件赔偿数虎创意公司的工程款损失，因第三期款项支付条件尚未成就，故本案中对该部分损失不予支持。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十七条、第二百六十三条、第二百六十八条之规定，判决如下：
一、解除原告（反诉被告）北京很久以前餐饮管理有限公司与被告（反诉原告）北京市数虎创意科技有限公司于二〇一三年十一月二十六日签订的《幻影成像项目合同书》；
二、原告（反诉被告）北京很久以前餐饮管理有限公司于本判决生效后十日内赔偿被告（反诉原告）北京市数虎创意科技有限公司工程款损失五万九千四百元；
三、驳回原告（反诉被告）北京很久以前餐饮管理有限公司的其他本诉请求；
四、驳回被告（反诉原告）北京市数虎创意科技有限公司的其他反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费二千四百七十八元，由原告（反诉被告）北京很久以前餐饮管理有限公司负担（已交纳）；反诉案件受理费二千一百三十元，由原告（反诉被告）北京很久以前餐饮管理有限公司负担六百三十九元（于判决生效后七日内交纳），由被告（反诉原告）北京市数虎创意科技有限公司负担一千四百九十一元（已交纳）。
如不服本判决，可在判决书送达后十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第三中级人民法院。
审 判 长 李增辉
代理审判员 李晓华
人民陪审员 黄士华
二〇一六年三月二十二日
书 记 员 龚燕群