湖北省荆州市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）鄂10民终904号
上诉人（原审被告）：荆州市富怡置业有限公司（以下简称“富怡公司”），住所地沙市区江津西路288号（投资广场A座）。
法定代表人：邹远松，执行董事。
委托诉讼代理人：覃世方，湖北博智律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：周茜，女，汉族，1986年3月29日出生，住荆州市沙市区。
委托诉讼代理人：盛雄，男，汉族，1985年12月26日出生，系周茜丈夫。
上诉人富怡公司因与被上诉人周茜商品房买卖合同纠纷一案，不服荆州市沙市区人民法院（2016）鄂1002民初1714号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年8月2日立案后，依法组成合议庭，开庭进行了审理。上诉人富怡公司的委托诉讼代理人覃世方，被上诉人周茜的委托诉讼代理人盛雄到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
富怡公司上诉请求：撤销荆州市沙市区人民法院（2016）鄂1002民初1714号民事判决第一项，改判驳回被上诉人周茜关于支付延迟交房违约金的诉讼请求。事实和理由：1、建筑工程施工许可证记载的案涉商品房的施工期间为2013年12月至2015年5月，案涉商品房的实际开工日期为2013年7月24日，实际竣工日期为2016年4月29日。而案涉商品房东、西、北面三条道路在2014年3月10日至2014年9月28日期间（共203天）同时进行地下管网和新建路面施工（南门为东岳住宅小区），必然影响案涉商品房工期。上诉人提交的证据足以证实，道路施工期间在案涉商品房施工期限内且影响工期，商品房的交付期限应顺延至2016年7月22日，上诉人于2016年6月30日交付符合《商品房买卖合同》第十一条约定。一审认为该三条道路施工不足以造成案涉商品房不得不停工，证据认定错误，违反常理。2、一审认定上诉人延期交房构成违约与事实不符，依据合同法判决上诉人承担违约责任明显错误。
周茜辩称，1.上诉人提交的证据只能证明这3条道路的排水工程的施工和竣工时间，不能证明路面的施工和竣工时间，在此施工期间路面并不是封闭施工，行人和车辆是完全能够通行的，对商品房的工期不会造成影响。2.开发商认为这3条道路排水工程施工会对交房日期造成延迟，但并未通知购房人，没有任何公示公告，故被上诉人认为签订合同时上诉人是完全将这3条道路的排水工程考虑在内的。3.这3条道路排水工程的施工起始时间均在本案商品房开盘销售之前，并且上诉人是完全知晓的。而上诉人将交房日期以合同的方式确定为2015年12月31日，那么到期后应该交房，而不是牵强附会地辩解。4.相关当事人签订购房合同时，这3条道路已经形成，可以正常通行。第14届省运会于2014年10月8日举行，涉案商品房与省运会场馆相距不足200米，这3条道路在省运会开幕前已完工，车辆行人都可通行。5.被上诉人认为涉案合同的第11条为无效条款，且道路施工不具备不可抗力的性质，上诉人据此作为延期交房的理由不能成立。需要特别说明的是，在上诉人所说的影响施工的最后日期“2014年9月28日”之后签订购房合同的，上诉人也逾期交房。
周茜向一审法院起诉请求：1、判决被告因延迟交房向原告支付违约金19894.96元及以586872元为基数日万分之三至交房时止的违约金；2、由被告承担本案的全部诉讼费。
一审法院认定事实：2014年7月1日，原告作为买受人与被告作为出卖人签订了《商品房买卖合同》。该合同约定，被告将沙市区工农北路城市御园10栋804号出售给原告；房款总额为586872元；交房时间约定为2015年12月31日前，因市政施工、相关部门临时限制行为、城市创卫或者高考等原因导致工期受到影响的可以据实延期：逾期不超过90天，自本合同第十一条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之三的违约金，合同继续履行，逾期超过90天后，买受人继续履行合同的，合同继续履行，自本合同规定的交付期限的第二天起至实际交付日止，出卖人按日向买受人支付已交付房款价万分之三的违约金。上述《商品房买卖合同》签订后，原告依约向被告支付了全部房款，被告却于2016年6月30日交房。原、被告就延期交房是否违约事宜协商不成，故而成讼。一审法院认为，根据原、被告的诉辩意见，辩论焦点为：被告延期交房是否违约？违约金如何计算？原、被告签订的《商品房买卖合同》，系双方当事人真实的意思表示，未违反禁止性法律规定，合法有效，双方当事人应履行各自的合同义务。该合同约定交房时间为2015年12月31日前，但被告却延期至2016年6月30日交房，虽然被告提交证据证明诉争房屋四周道路曾因市政施工造成影响的事实，但是该证据不足以证明因市政施工造成诉争房屋停工的事实，因此被告延期交房构成违约，应承担其相应的违约责任。由于《商品房买卖合同》第十一条约定：“逾期超过90天后，买受人继续履行合同的，合同继续履行，自本合同规定的交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房款万分之三的违约金。”由于原告作为买受人选择继续履行合同，因此被告应向原告支付2016年1月1日起至2016年6月30日（181天）期间的按日以房款586872元的万分之三计算的违约金，即31867.15元（586872×0.0003元/天×181天）。由于原告的诉讼请求为“被告因延迟交房向原告支付违约金19894.96元及以586872元为基数日万分之三至交房时止的违约金”故被告因延期交房应向原告支付违约金31867.15元。判决：被告荆州市富怡置业有限公司于本判决生效之日起十日内向原告周茜支付违约金31867.15元。本案案件受理费297元，由被告荆州市富怡置业有限公司负担。如果被告荆州市富怡置业有限公司未按本判决书指定期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本院二审期间，上诉人向本院提交证据为：《建筑工程竣工验收报告》，用于证明城市御园9-11＃楼的开工时间、竣工时间及施工期间为2013年7月24日至2016年4月29日。
被上诉人的质证意见:对该证据的真实性有异议，验收报告只是证明什么时间开工、完工与本案不具有关联性。
被上诉人向本院提交证据为：“新场馆新景观新道路省运会：荆州用‘新’欢迎你”新闻报道一份，用于证明上诉人所称的施工道路是畅通的，并非车辆不能通行、小区施工不能继续。
上诉人的质证意见：对该证据的真实性及关联性无异议，该报道的时间是2014年9月29日，可以证明因道路施工影响商品房施工的时间为2014年3月10日至2014年9月28日。
本院对双方当事人二审提交的证据认定如下：因《建筑工程竣工验收报告》、新闻报道与本案基本事实不具有直接关联性，故均不予采信。
二审查明的事实与一审认定的事实一致。本院予以确认。
二审中双方当事人争议的焦点问题是：上诉人延期交房行为是否具有充足合理的免责事由，即上诉人在本案中是否应承担延期交房的民事责任。
本院认为，上诉人抗辩延期交房的原因是涉案商品房周边曾有道路施工情况存在，但其提供的证据只能证明其道路项目施工情况,不能证明道路施工期间道路的通行状况以及对涉案商品房城市御园项目的建设有何具体影响,该影响是否足以导致其项目不得不停工及停工多少日期的事实。上诉人与被上诉人订立商品房买卖合同时，其周边的道路施工已开始，上诉人能够预见且应当预见周边道路施工可能对其涉案商品房顺利施工造成一定影响与困难，在订立合同确定交房日期时应充分考虑工期这一因素，而上诉人是在明知这一情况下与被上诉人签订商品房买卖合同确定了交房日期，对此，上诉人抗辩因周边道路施工而导致延期交房的理由不能成立。上诉人应当按双方合同之约定日期交房，延期交房应承担相应的民事责任。综上，荆州市富怡置业有限公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费297元，由上诉人荆州市富怡置业有限公司负担。
本判决为终审判决。
审判长 郭元亮
审判员 李 静
审判员 陶齐学
二〇一七年九月十八日
书记员 邱 爽