重庆市南岸区人民法院民 事 判 决 书（2015）南法民初字第09334号原告杨烟桥，男，汉族，1993年10月出生，住所地贵州省都匀市。委托代理人王某某（特别授权），重庆劲立律师事务所律师。委托代理人李某（特别授权），重庆劲立律师事务所律师。被告重庆天福地产（集团）有限公司，住所地重庆市渝中区华福巷30号，组织机构代码证：62200686-1。法定代表人任德文，董事长。委托代理人赵某某，重庆信豪律师事务所律师。委托代理人李云芳（特别授权），女，汉族，1975年11月出生，重庆天福地产（集团）有限公司员工，住所地重庆市南岸区。原告杨烟桥与被告重庆天福地产（集团）有限公司（以下简称天福公司）商品房买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法由代理审判员羊芳程担任审判长，与人民陪审员董泽芬、邹崇跃组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。原告的委托代理人王某某，被告天福公司的委托代理人赵某某、李云芳到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告诉称，2014年2月7日，原告与被告签订《重庆市商品房买卖合同》，双方就房屋位置、面积、单价、交房时间、办理房地产权证时间、逾期办证违约金计算方式等事项进行了明确约定。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告违反合同约定延期办理产权证。根据合同约定及法律规定，被告应支付逾期办证违约金，故原告起诉来法院，请求：1、判令被告支付逾期办证违约金4762元；2、本案诉讼费由被告承担。原告为证实其诉称事实，向本院举示了以下证据：1、重庆市商品房买卖合同及补充协议；2、业务受理通知书。被告天福公司辩称，双方合同补充协议对申办产权证的时间有明确约定，为房屋交付使用后180个工作日内申办；另即使存在迟延办证，也非被告过错，而是区国土分局对被告项目1-11层商业部分是否涉及土地出让金补交问题需请示市土房局造成的，根据合同第十三条的约定，被告应当免责。被告为证实辩称事实，向本院举示了以下证据：1、重庆市商品房买卖合同及补充协议；2、建设用地规划许可证及附件（复印件）；3、建设工程规划许可证及附页（复印件）；4、国有土地使用证（复印件）；5、重庆市商品房预售（预租）许可证（3份，复印件）；6、重庆市竣工验收备案登记证（复印件）；7、重庆市房屋面积竣工测算报告书（复印件）；8、重庆市南岸区国土资源管理分局关于重庆凯维房地产开发有限公司、重庆天福地产（集团）有限公司“天福广场一期”建筑规模情况的补充说明（复印件）；9、南岸区房屋管理局关于天福广场一期项目房屋办证的有关情况报告（复印件）。另，经被告申请，本院前往重庆市南岸区房屋管理局调取了“南岸区房屋管理局关于天福广场一期项目房屋办证的有关情况报告”及相关附件，重庆市南岸区国土分局调取了被告天福公司申办涉案房屋权属登记的申请书、南岸区国土资源管理分局业务登记卡、涉案房屋初始登记房地产权证共两套。经审理查明，2014年2月7日，原告杨烟桥（乙方）与被告重庆天福地产（集团）有限公司（甲方）签订《重庆市商品房买卖合同》及补充协议，约定原告购买被告开发的位于重庆市南岸区南坪西路28号A幢43-7号房屋，该商品房用途为住宅，属成套住宅，总成交金额610620元。合同第七条约定，甲方应当在2014年4月30日前，依照国家和地方有关规定，将已进行建设工程竣工验收备案登记的商品房交付乙方使用；合同第十三条对办理产权登记进行了约定，预售商品房的，在本商品房实际交付使用之日起60日内，由甲乙双方向房屋所属地土地房屋登记机构提出办理本商品房《房地产权证》的申请，提交土地房屋登记机构规定的相关资料，并取得土地房屋登记机构出具的登记受理单。如因甲方的责任，未能按期向房屋所属地土地房屋登记机构提交办理本商品房《房地产权证》的申请，取得土地房屋登记机构出具的登记受理单的，双方同意按下列方式处理：逾期在180日（含）之内，自约定向土地房屋登记机构提交资料并取得登记受理单之日起，至甲方实际提交资料并取得土地房屋登记机构出具的登记受理单之日止，甲方按日向乙方支付已付房价款万分之一的违约金，并于甲方实际取得土地房屋登记机构出具的登记受理单之日起30日内向乙方支付违约金。另甲、乙双方在对所购房屋栋号、楼层、房号进行确认后在《商品房买卖合同》和协商一致的基础上达成补充协议条款，并约定该协议意思表示真实，由双方共同遵守执行。补充协议第六条约定，甲方在商品房交付使用后180个工作日内（商品房如提前交付则办证时间仍按合同约定的交付日起算），应申办《房地产权证》。第十四条约定，本协议签订在签订前，相关内容已经经双方进行充分协商，是双方真实意思表示，体现了双方的真实利益。本补充协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同具有同等法律效力。合同签订后，原告按约向被告支付了全部购房款。2014年7月4日，涉案房屋所属工程取得重庆市建设工程竣工验收备案登记证。涉案房屋于2014年12月27日交付原告使用。另查明，2010年7月23日，被告天福公司取得涉案房屋所属地块的《建设用地规划许可证》及附件；2011年1月28日，被告天福公司取得涉案房屋所属建设工程的《建设工程规划许可证》及附页；2012年5月7日，被告天福公司取得涉案房屋所属地块的《国有土地使用证》；2012年9月12日，被告天福公司取得涉案房屋所属楼栋A栋塔楼12至45层(住宅)的《重庆市商品房预售（预租）许可证》；2014年1月22日，被告又分别取得涉案房屋所属楼栋裙房第1至11层（非住宅）及地下车库负1（商服用房）、负5至负1（停车用房）的《重庆市商品房预售（预租）许可证》；2015年1月10日，被告天福公司取得涉案房屋所属项目“天福广场一期”的《重庆市房产面积竣工测算报告书》，2015年1月12日，重庆市国土资源和房屋勘测规划院在该报告书检查验收表上签章确认，2015年1月22日，被告在该报告检查验收表上签章确认同意测算结果，2015年1月26日，重庆市国土资源和房屋管理局在该报告检查验收表上签章予以备案。2015年3月25日，南岸区国土资源管理分局受理被告天福公司办理位于南岸区南坪西路28号（12至45层住宅）的权属登记申请。2015年4月2日，前述房屋的房地产权证办理完毕。2015年4月13日，重庆市南岸区房屋管理局就“天福广场一期项目房屋办证的有关情况”向区政府进行报告，报告载明2015年1月，凯维公司和天福公司到区国土分局申请办理国土手续时，由于涉及天福广场一期项目修建的地上1-11层商业部分是否涉及土地出让金补交问题须请示市土房局，故土地房屋权证未办理。2015年4月28日，南岸区国土资源管理分局受理被告天福公司办理南岸区南坪西路28号（负1层至11层）的权属登记申请。2015年4月30日，前述房屋的房地产权证办理完毕。2015年5月15日，被告天福取得涉案房屋预售后房屋权属登记（转移登记）的业务受理通知书。审理中，被告提供“重庆市南岸区国土资源管理分局关于重庆凯维房地产开发有限公司、重庆天福地产（集团）有限公司‘天福广场一期’建筑规模情况的补充说明”，拟证明非自身原因造成迟延办证。原告对该文件的真实性予以认可，但认为与本案无关。本案双方当事人争议的焦点为：争点一：被告履行办证义务的期限（即被告承担逾期办证违约责任的计算起点）。对此，原告主张依据双方合同第十三条的约定，被告应于房屋交付使用之日起60日内，向登记机构提出办理《房地产权证》的申请，提交相关资料，并取得登记机构出具的登记受理单，即被告承担违约责任的期间，应从实际交房之日延后60日起计至被告实际取得登记受理单之日止；而被告辩称据双方补充协议第六条的约定，被告在房屋交付使用后180个工作日内申办《房地产权证》，并提出应以受理单中受理编号的前8位数字所代表的网上申办时间作为被告履行申办义务的时间截点，并辩称其在提交网上申办时一并提交了办证资料，即被告承担违约责任的期间，应从实际交房之日延后180个工作日起计至被告提交网上申办之日止，但被告认可于落款处时间取得该受理单。原告对被告的该项辩称不予认可，认为补充协议是被告免责的格式条款，未与原告沟通，应当无效。争点二：被告若存在延期办证，是否应当免责。被告辩称即使被告存在延期办证的情形，依据双方合同第十三条的约定，因被告的责任才承担违约责任，而本案并非被告过错，而是区国土分局对被告项目1-11层商业部分是否涉及土地出让金补交问题需请示市土房局造成的，被告应当免责。原告对该项辩称不予认可，认为被告的证据并不能证明延迟办证是政府原因造成的；即使存在政府原因，从被告提交的重庆市南岸区房屋管理局的报告来看，是被告的商业部分存在是否应当补交土地出让金的问题，而涉案房屋为住宅，商业与住宅可分开办证，与本案无关；即便如此，对于商业部分的业主来说，是被告自身在项目修建过程中因土地出让金与相关政府部门衔接出现问题，责任在被告，原告并无过错，故被告应当承担延迟办证的违约责任。上述事实有双方当事人当庭陈述及举证并本院调查的证据在卷为凭，足以认定。本院认为，原、被告双方签订的《商品房买卖合同》及补充协议是双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的禁止性规定，合法有效，双方当事人应当按照合同约定履行各自的义务。合同签订后，原告按约支付了全部购房款，且涉案房屋于2014年12月27日已交付原告使用，被告应当积极按约为原告申办《房地产权证》，否则应承担违约责任。对于被告履行办证义务的期限问题。依照法律规定，当事人协商一致，可变更合同，本案虽双方合同第十三条约定为房屋交付使用之日起60内，但是双方补充协议第六条对此进行了变更，为交付使用后180个工作日内，且双方在补充协议中明确补充协议作为合同的附件，是在《商品房买卖合同》和协商一致的基础上达成的，意思表示真实，由双方共同遵守执行，因此，该约定合法有效。根据法律规定，在先约定与在后约定对同一问题约定不一致时，以在后的约定为准。因此，被告履行办证义务的期限应为房屋交付使用后180个工作日内。关于被告履行办证义务截点的认定问题。被告辩称应以受理单中受理编号的前8位数字所代表的网上申办时间作为被告履行申办义务的时间截点。首先，被告对于受理单中受理编号的前8位数字是否代表网上申办时间以及被告于网上申办时一并提交了相应资料并未提供证据予以证明；其次，为原告申办产权证作为被告的合同义务，并非其辩称的向登记部门提交了申请便可，需登记部门对其申请及提交的资料进行审查，符合受理条件，予以受理后，才能视为其义务的完成，故被告履行完办证义务截点应为被告实际取得登记受理单之日。依据双方合同第十三条及补充协议第六条约定，被告应于商品房交付使用后180个工作日内为原告应申办《房地产权证》，2014年12月27日后的第180个工作日为2015年9月16日，被告于2015年5月15日已取得涉案房屋预售后房屋权属登记（转移登记）的业务受理通知书，故被告不存在逾期办证的行为，原告的诉讼请求本院不予支持。综上，根据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第七十七条、第一百零七条之规定，判决如下：驳回原告杨烟桥全部诉讼请求。本案案件受理费50元，由原告杨烟桥承担（已支付）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第五中级人民法院。上诉期满后七日内仍未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。双方当事人在法定上诉期内均未提出上诉或仅有一方上诉后又撤回的，本判决发生法律效力，当事人应自觉履行判决的全部义务。一方不履行的，自本判决内容生效后，权利人可以向人民法院申请强制执行。申请执行的期限为二年，该期限从法律文书规定履行期间的最后一日起计算。审 判 长  羊芳程人民陪审员  董泽芬人民陪审员  邹崇跃二〇一五年十一月十一日书 记 员  唐 爽