广东省珠海市香洲区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）粤0402民初458号
原告：广州英趣信息科技有限公司，住所地：广州天河区。
法定代表人：黄晓琪。
委托代理人：刘华广，国信信扬律师事务所律师。
委托代理人：扶阳。
被告：珠海市观一文化传播有限公司，住所地：广东省珠海市香洲区。
法定代表人：钟观城。
上列原告诉被告承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭并公开开庭进行了审审。原告法定代表人黄晓琪、委托代理人刘华广、扶阳到庭参加诉讼，被告经本院合法传唤未到庭参加诉讼，本院依法进行缺席审理。本案现已审理终结。
原告诉称：2015年6月3日，原告与被告签订了《佛庚网APP》项目开发合同，被告委托原告开发《佛庚网APP》。原告已按照合同约定履行了己方义务交付了应用，而被告以项目未经验收及以项目延期为由拒绝支付原告服务费用。原告认为被告拒不支付服务费用的行为已构成违约应承担违约责任并支付剩余服务费用。
一、被告延迟提供资料和不配合原告工作是应用开发延迟的主要原因，并且开发周期后延也是经被告同意的。
合同第五条第一款约定开发周期从原告收到被告资料（需求、UI、接口）及首付款后60个工作日内完成手机应用制作。2015年6月8号被告通过银行转账将首付款人民币36400元支付给原告，但被告并未提供资料（需求、UI、接口）给原告。
（1）关于被告应用开发需求，经原告催告被告迟迟提供不出，在被告的同意的情况下，遂原告按照合同中第一条第二款中《佛庚网APP报价方案》载明的开发栏目架构及相关细节开发。（2）合同约定UI设计的时间10个工作日，但是被告提供UI不及时，初次提供UI占用了10个工作日，而且提供的UI不完整，UIPSD源文件没有所需图层，也没有包含项目开发需要的小图标，都是在开发过程中我方多次催促才取到，严重影响了开发周期。经原告催促，2015年08月4日，被告补充项目资料。2015年08月25日，被告再次提供资料，2015年08月26日，被告再次提供UI。2015年08月27日，再次更新。2015年09月7日，被告的音乐有关的UI资料仍未提供。2015年9月9日，有些资料仍没有提供。（3）在开发过程中，被告迟迟不提供短信平台，耽误了应用的功能开发，直到2015年8月3日才提供短信平台，影响了功能进度。
由于被告前期提供的资料不完整，在开发过程中经原告催促被告方陆续补充资料；在开发过程中被告延迟提供短信平台。正是被告的原因导致开发进度受阻，并且应用开发周期的后延是经被告同意。
二、原告已通过第三方平台将开发功能齐全的应用交付给被告并通知对方验收，被告验收后并提出相关的修改意见，但被告验收后并未书面签收并以没有书面签收为由拒不支付剩余服务费用。
（1）经过前期多次沟通交换意见后，2015年9月22日，原告将功能开发完整符合《佛庚网APP报价方案》载明的开发栏目架构及相关开发细节的应用测试包上传到第三方fir.im平台（APP开发行业惯例），原告方项目负责人通过QQ通知被告验收，被告验收后提出修改意见。但被告验收后却不按照约定以书面方式签收并以此为由被告拒不支付剩余服务费用。按照合同第六条第四款的约定：超过验收期被告既不签收、又不提出书面异议，应视为被告已验收合格，并在3个工作日内履行合同。现被告验收后被告既不签收又没有提出书面异议，按照约定验收已合格，被告应履行合同。
（2）被告拒不支付剩余服务费用的理由是UI效果等其他小BUG，但是UI图标等都是由被告提供的，达不到被告要求的效果也是由被告自身的原因引起的，而非原告的原因。其他的一些小问题都是些小BUG，并不影响应用主要功能，并且原告一直在修改完善。
（3）2015年9月22日交付验收后被告对应用提出修改建议，原告工作人员一直在不断修改，原告修改后的版本就多达十多个，但被告却总以各种理由不满意，百般刁难原告，并以此为由不支付剩余服务费用。
原告已履行合同义务交付了应用软件，被告也已验收并出具修改意见且并未提出书面异议，应视为验收合格。
三、手机APP应用开发服务本身的特殊性及开放性。
开发手机APP软件的具体要求和标准，合同本身约定的不甚确定，这也符合这类设计开发合同的特证，因为在设计开发过程中，委托人和被委托人之间需要一定的测试沟通，以达到定作人真正的需求，相应的完成时间也会做调整。在本案中，原告在被告允许的时间交付验收了应用软件，并且软件功能都已符合《佛庚网APP报价方案》所载明的要求，已经履行了合同中的主要义务。关于被告提到的UI效果问题，首先UI资料是由被告提供达不到被告理想的效果是由被告自身的原因导致的；其次，UI效果是十分主观和感性的，没有统一的标准；最后，被告要求做到和网易等应用达到一样的效果也是不太实际的。
本案中的标的不同于传统意义上的承揽物，具有其特殊性，一旦下载安装，其利用价值已被使用，合同已不再具备解除的前提，双方应继续履行合同。
综上所述，开发周期后延是被告未按时提供资料导致的，原告已及时履行合同中的义务交付了功能完整的应用，但被告却以各种理由拒不支付剩余费用，其行为已构成违约，为了原告的合法权益，根据《中华人民共和国民法》、《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，依法向贵院提起诉讼，请贵院依法支持原告如下的诉讼请求：1、请求法院判决被告支付剩余服务费用人民币93600元；2、请求法院判决被告支付违约金人民币26000元；3、本案的诉讼费由被告承担。
原告在举证期限提交的证据：1、《佛庚网APP》项目开发合同书；2、《佛更网APP报价方案》；3、聊天记录（内容：被告提供UI速度滞后、有些提供的资料无法使用）；4、聊天记录（内容：被告延迟提供短信平台）；5、交付上传应用报以及后期上传修改版本的记录；6、聊天记录（内容：被告验收应用并提出修改意见）；7、原告项目负责人和被告项目负责人工作对接记录。
被告在答辩期限与举证期限内，均没有提交答辩状和证据。
经审理查明：被告委托原告开发手机应用项目《佛庚网APP》，并于2015年6月3日签订合同，合同约定：一、项目内容：1、甲方委托乙方开发的软件《佛庚网APP》可以在IOS、Andriod环境下运行的软件，IOS版本系统支持7.X／8.X尺寸支持3.5英寸、4英寸、4.7英寸、5.5英寸；Andriod版本系统支持4.x，尺寸支持市场上三种主流的分辨率；软件需求（一下简称“需求”）双方协商确定；2、本合同APP应用开发的栏目架构及相关功能开发细节由《佛庚网APP报价方案》载明。二、合同价款和付款方式：1、本项目费用共（不含税）：人民币130000元（大写：拾叁万元整）；3、经双方协商采用分期付款方式：本合同签订之日起3个工作日内甲方需要向乙方预付项目第一笔保证金28%，计36400元（大写：叁万陆仟肆佰元整），项目实际开发启动时间以预付款到账时间为准；乙方手机应用研发完成，内部试运行3个工作日无故障，向甲方提供完整安装包，甲方测试无故障，签署乙方提供的项目完工验收单后，在3个工作日内支付项目第二笔款项52%，计67600元（大写：陆万柒仟陆佰元整）；收到第二项目款后，乙方按照约定需求将APP发布至各大主流应用市场，IOS上架到APPSOTRE（注：IOS上架时间需要半个月至一个月不等），上架完成甲方在3个工作日内向乙方结清尾款20%计26000元（大写：贰万陆仟元整），同时乙方将项目源代码交付甲方。三、甲方的权利和义务：1、甲方保证提出的本软件需求及内容不含有反动、黄色及违反国家法律规定的内容。本软件的需求及内容全部由甲方提供，乙方就其需求及内容的合法性，不负任何法律及连带责任；4、甲方有权要求乙方按照双方商定的APP结构，在双方约定的时间内，完成协议中规定的内容；5、甲方提供APP开发需要的文字内容及图片等；6、手机应用设计制作工作全部完成后，甲方应在规定的时间内在符合乙方设计制作手机应用运行要求的服务器上进行验收。四、乙方的权利和义务：3、乙方根据甲方提出的总体设计风格及功能、交互要求，为甲方提供APP设计方案，并以确认的版本作为最终研发依据；4、在最终设计方案确认后，乙方全权、严格按照设计方案进行APP开发制作。五、开发周期：1、开发周期从乙方收到甲方资料（需求、UI、接口）及首付款项后60个工作日内完成手机应用制作，交完整测试安装包由甲方确认。该周期不包括产品上架的审核时间和培训时间；2、UI设计时间10个工作日。甲方对手机应用总体风格设计及功能要求提出书面要求，如甲方无法提供此要求，将由乙方设计人员提供设计方案。APP应用系统中的交互设计及UI的设计以普通用户使用习惯为准；3、乙方向甲方提交UI设计稿在未进入程序正式开发前，甲方要求修改次数不得超过3次，乙方每次提交，甲方确认审核并回复的时间不能超过2个工作日。在甲方回复审核确认后乙方应该在2个工作日内确定完成双方修订意见。如甲乙方任何乙方延误，都将承担相应的项目延期责任；4、UI原型确定后的软件开发工期为50个工作日内需要完成全部预定开发工作，供甲方预验收。六、验收事宜：1、甲乙双方验收时，甲方按照《佛庚网APP报价方案》标定的指标验收，原则上不能增加新的模块或者在原有基础上做大的变更，如有新板块增加或大范围变更，费用增加和周期调整依据开发需要由双方协商确定后执行并且在需求书中增加注释或另行注明；2、甲方在符合乙方设计制作手机应用运行要求的服务器或空间、设备上进行验收；3、验收期为乙方指定验收后的7个工作日内完成，验收合格后，甲方以书面方式签收，如果甲方逾期验收或者拖延发布到应用市场，视为乙方全部完成合同义务，甲方应支付合同全部剩余款项。4、在验收中发现问题，甲方应及时提出书面异议。超过验收期，甲方既不签收、又不提出书面异议，应视为甲方已验收合格，并在3个工作日内履行合同；5、验收时，以甲方提供的材料为标准核对，包括附件所涉及到的APP页面及功能等。最后由甲方填写乙方提供的验收确认单进行确认。九、违约责任：1、任何一方违反本合同，对方可以中止履行合同，但应及时通知违约方。若违约方继续不履行或履行不但，该房可以解除合同并要求对方赔偿损失。乙方逾期交付项目完整安装包，每逾期一日，应向甲方支付合同总额1‰的违约金；如果项目进度延迟超过20工作日，乙方要支付甲方总费用的20%作为违约金；如果项目进度延迟超过30个工作日，乙方全额退还甲方已支付项目且终止合同。……等。
《佛庚网APP项目报价方案》中明确约定原告开发的涉案APP应具备如下功能：启动页＋引导页、注册登录（含注册、登录、忘记密码）、首页（含搜索、筛选、广告栏、菜单导航、菜单分类、推荐列表、资讯内容）、修行（含在线礼佛、在线抄经、在线念佛）、朋友圈（含动态详情、好友、推荐列表、活动）、个人中心（含我的信息、等级、绑定、消息、我的收藏、设置）及后台管理系统（含会员管理、资讯管理、标签管理、广告管理、经验管理、报表管理、设置管理）。
被告于2015年6月8日支付定金36400元，但在合同履行过程中，被告多次未依约向原告提供开发涉案APP所需的资料或所提供的资料不符合合同约定，导致开发周期多次后延。原告于2015年9月22日将涉案APP的应用测试包上传到第三方fir.com平台，并通知被告项目负责人验收，被告在验收过程中提出修改意见，后以超过验收期为由拒不支付剩余款项93600元。
另外，原告在庭审过程中展示涉案APP的功能及操作，该APP确已具备《佛庚网APP项目报价方案》约定的各项功能，同时书记员也能够成功在第三方平台下载、安装及使用该APP。
本院认为：原、被告签订的《佛庚网APP项目开发合同》，是当事人的真实意思表示，内容没有违反法律和行政法规的禁止性规定，合法有效，当事人应恪守履行。合同约定相应开发资料由被告提供，原告根据被告提供的资料进行开发涉案APP，符合承揽合同“承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬”这一主要特征，故该合同属于承揽合同，原、被告之间成立承揽合同关系，被告有义务在原告交付工作成果后支付报酬。对于涉案APP是否已经开发成功，原告在庭审过程中展示涉案APP的功能及操作，同时审判人员在相应第三方平台成功下载该APP并成功进行操作，结合本案查明的事实，本院认定涉案APP已经开发成功，该APP已经具备双方约定的各项功能。另外，从原告提交的一系列交接对话记录看，原告已经履行在涉案APP开发完成后通知被告验收的义务，虽然被告没有以书面形式签收，但根据合同第六条关于验收事宜的约定：“3、验收期为乙方指定验收后的7个工作日内完成，验收合格后，甲方以书面方式签收，如果甲方逾期验收或者拖延发布到应用市场，视为乙方全部完成合同义务，甲方应支付合同全部剩余款项；4、在验收中发现问题，甲方应及时提出书面异议。超过验收期，甲方既不签收、又不提出书面异议，应视为甲方已验收合格，并在3个工作日内履行合同”，本院认定涉案APP已经经被告验收合格，而被告在收到原告交付的工作成果后拒不支付剩余款项的行为构成违约。据此，原告主张被告支付剩余服务费用93600元，合法有据，本院予以支持。
对于原告主张被告支付违约金26000元，因双方合同有约定，且没有明显超出原告的实际损失，本院也予以支持。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百五十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：
被告珠海市观一文化传播有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告广州英趣信息科技有限公司支付剩余服务费用93600元及违约金26000元；
被告如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费1346元，由被告珠海市观一文化传播有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省珠海市中级人民法院。
审判员 廖劲
二〇一六年三月三十一日
书记员 莫帆