江苏省苏州市姑苏区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）苏0508民初6322号
原告：钟小丽，女，1983年9月6日出生，汉族，户籍地江苏省盱眙县。
委托诉讼代理人：孙正彤,北京大成(苏州)律师事务所律师。
委托诉讼代理人：杨羿珺,江苏吴鼎律师事务所律师。
被告：苏州星浩房地产发展有限公司，住所地江苏省苏州市金阊新城金储街288号物流服务大厦8楼。
法定代表人：曹峻，董事长。
委托诉讼代理人：王飞，江苏立泰律师事务所律师。
委托诉讼代理人：倪立，江苏立泰律师事务所实习律师。
原告钟小丽与被告苏州星浩房地产发展有限公司（以下简称星浩房地产开发公司）房屋买卖合同纠纷一案，本院于2016年9月27日立案后，依法适用普通程序，于2017年2月15日公开开庭进行了审理。原告钟小丽的委托诉讼代理人孙正彤、杨羿珺，被告星浩房地产开发公司的委托诉讼代理人王飞、倪立到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告钟小丽向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付逾期交房违约金30495.42元；2、判令被告承担本案诉讼费。审理过程中，原告将第一项诉讼请求变更为：判令被告支付逾期交房违约金12065.58元（以已支付房款662944元为基数，按每日万分之二为标准，计算91天）。事实理由：原、被告双方签订房屋买卖合同，约定由原告购买位于苏州市虎池路1589号星光耀花园18幢3室的房屋。原告支付了全部房款。根据买卖合同的约定，被告应于2016年5月15日向原告交付房屋，但被告直到2016年8月15日才通知原告交房。被告逾期交房91天，但拒绝依据合同约定支付违约金，原告故提起诉讼。
被告星浩房地产开发公司辩称：1、对于逾期交房91天的事实予以确认。2、原告主张的违约金高于案涉房屋同地段同类型租金，请求法院考虑合同的履行、各方的过错程度等调低违约金金额。3、因国际能源变革论坛、中国中东欧国家领导人会议的召开，我公司应市住建局要求停工。该情形属法律及合同约定的不可抗力，不可抗力期间应从逾期交付期间中扣除。4、根据建筑行业的行业惯例，日降水量达中等以上、日最高气温达35度以上不宜进行施工。案涉商品房在建设期间前述天气共计75天，该75天应当认定为恶劣天气，属不可抗力情形，被告免责。
本院经审理认定事实如下：2014年12月10日，钟小丽（买受人）与苏州星浩房地产公司（出卖人）签订《苏州市商品房买卖合同》一份。双方约定，买受人向出卖人购买苏州市虎池路1589号星光耀花园18幢306室房屋，房屋建筑面积为88.4平方米，总价为662944元。出卖人于2016年5月15日前将前述房屋交付买受人,不可抗力除外。如出卖人逾期交房超过60日的，买受人可要求解除合同。如买受人不解除合同的，自合同约定的房屋最后交付期限届满次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付已交付房款万分之五的违约金，合同继续履行，但施工中的异常恶劣天气、重大国际国内会议构成对逾期交房的不可抗力免责事由，出卖人可以据此延期，并不承担违约责任。
上述合同签订后，钟小丽共计向苏州星浩房地产公司支付购房款662944元，但苏州星浩房地产公司未能按约定的交房期交房，迟延交付房屋91天。
因苏州星浩房地产公司逾期交房，部分业主至苏州市住建局网站投诉苏州星浩房地产公司。针对该投诉，苏州市住房和城乡建设局（以下简称苏州市住建局）网复称，“涉及到延期交房违约金，星浩公司愿意按照合同约定赔偿购房人”。钟小丽申请本院对苏州市住建局作出上述答复的依据进行调查取证。本院准许后致函苏州市住建局，苏州市住建局回复称，“我局接投诉后，工作人员与星浩公司进行了电话沟通，当时星浩公司愿意按照合同约定赔偿购房人，并无其他相关调查笔录和书面材料”。苏州星浩房地产公司称，该公司委托副总经理高扬与相关政府部分就逾期交房事宜进行沟通。我公司对苏州市住建局的答复为愿意依据商品房买卖合同的相关约定就逾期交房违约金与业主协商，协商不成的，以法院判决为准。
另查明：苏州市人民政府于2015年10月23日印发《苏州市第四季度及重要敏感时段环境空气质量管控方案》，称：为切实保障“国际能源变革论坛”和“中国-
中东欧国家领导人'16+1'会晤”等两个重要国际性会议期间全市环境空气质量稳定达标，自2015年10月23日至12月31日为常态管控时段；2015年10月25日至11月27日为强化管控时段。常态管控期间，严格落实施工现场封闭围挡、物料遮盖、车辆冲洗、道路硬化等扬尘污染防治措施，扬尘污染防治措施落实不到位的工地一律实施停工整顿。强化管控期间，除轨道交通施工工地外，市区涉及扬尘污染的施工工地一律停止施工。
苏州市住房和城乡建设局《关于进一步加强当前我市建筑施工安全生产管理的紧急通知》，为做好全市建筑施工安全生产工作，结合当前实际，全市在建工地自2015年11月9日至2015年11月25日期间一律全面停工。
2014年5月至2016年4月期间，苏州市范围内有58天的不同时段出现出现中雨、大雨、暴雨、大暴雨天气。2014年苏州市累计出现高温日6天，2015年为11天。
再查明：据“58同城”、“赶集网”、“搜房网”等网站刊登的房屋租赁信息，星光耀花园整租精装房的租金根据房屋面积、装修情况，租金从1300元/月至2800元/月不等。
以上事实，由原告提供的商品房买卖合同、交付通知书、苏州市住房和城乡建设局出具的情况说明，被告提供“58同城”、“赶集网”、“搜房网”租赁页面截图、苏府办[2015]19号文件、苏住建质[2015]63号文件、气象资料、情况说明及当事人陈述等证据予以证实，上述证据真实、合法且与本案有关联，本院予以确认。
本院认为，依法成立的合同自成立时生效,对双方当事人产生法律约束力,双方均应按约遵守。一方当事人不履行合同或履行合同义务不符合合同约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失的违约责任。本案中，被告逾期交房的行为违反双方的合同约定，原告依据合同主张违约责任(违约金)，被告应当承担。
对于违约金的金额,无证据证明原、被告双方已就违约金金额的计算方式、赔偿金额达成一致。因被告举证了同地段同类型房屋的租金水平以证明原告主张的赔偿金额明显过高，但原告未举出反证证明其损失与合同约定的损失相当，又因开发商延期交房给业主造成的损失主要为业主对房屋占有利益的损失，故本院根据原、被告的举证情况，认定原告主张的违约金过高，应以案涉房屋的房租损失为衡量基础，根据原告的房型、楼层、已付房款的金额等因素，综合认定超过8200元的部分为过高部分，应予调整。
对于被告提出的恶劣天气、国际会议在苏州召开、政府禁令等构成不可抗力，不可抗力期间应当免责的抗辩意见，本院认为，被告举出的高温及降雨情况并非苏州市的异常气候，不属于原、被告双方合同所约定的恶劣天气的范畴，被告不能依据该点抗辩免责。国际会议的召开、政府禁令等即便属于不可抗力的范畴，相对于整个工程的建设期间而言，前述期间过短，前述原因并不必然影响工程建设总体进度，导致被告逾期交房，故本院对被告提出的该抗辩意见亦不予采纳。
综上，依照《中华人民共和国合同法》四十四条第一款、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第一款、第二款、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国合同法>若干问题的解释（二）》第二十九条之规定，判决如下：
被告苏州星浩房地产发展有限公司于本判决生效之日起十日内向原告钟小丽支付逾期交房违约金8200元。
如果未按本判决指定的期限履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费102元，由原告钟小丽承担30元、被告苏州星浩房地产发展有限公司承担72元。被告承担的部分于本判决生效之日起十日内直接支付原告。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时根据国务院《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费。户名：苏州市中级人民法院；开户行：中国农业银行苏州苏福路支行；账号：10×××76。
审 判 长 沈录印
审 判 员 张花锋
人民陪审员 李 芸
二〇一七年二月二十二日
书 记 员 王 璇