广西壮族自治区梧州市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）桂04民终886号
上诉人（一审被告）：广西梧州市海骏达房地产开发有限公司，住所地：广西梧州市长洲区西堤三路63-3号。
法定代表人：叶桂根，总经理。
委托诉讼代理人：万伟，广西正立律师事务所律师。
委托诉讼代理人：莫英军，广西正立律师事务所实习律师。
上诉人（一审原告）：陈庞，男，1976年1月9日出生，汉族，住广西梧州市万秀区。
上诉人（一审原告）：陈秋霞，女，1983年8月4日出生，汉族，住广西梧州市万秀区。
两上诉人的共同委托诉讼代理人：赵法，广东国悦律师事务所律师。
上诉人广西梧州市海骏达房地产开发有限公司(以下简称海骏达公司)因与上诉人陈庞、陈秋霞商品房销售合同纠纷一案，不服广西壮族自治区梧州市长洲区人民法院（2017）桂0405民初281号民事判决，向本院提出上诉。本院于2017年9月22日立案受理后，依法组成合议庭进行了审理，现已审理终结。
海骏达公司上诉请求本院：1.撤销梧州市长洲区人民法院（2017）桂0405民初281号民事判决，改判驳回被上诉人陈庞、陈秋霞请求支付违约金13456元的诉讼请求；2.本案一、二诉讼费用由被上诉人陈庞、陈秋霞承担。事实与理由：上诉人因施工期间遭遇台风、强降雨等恶劣天气及政府要求停止施工的原因导致停工56天，有相关证据予以佐证，应认定为可以延期交房的情形。
陈庞、陈秋霞辩称，海骏达公司不是施工单位，没有权利提出工程延期的主张，在签订买卖合同的时候，工程的主体已经建好，任何因素都不会影响施工。请求二审法院驳回上诉人海骏达公司的上诉请求。
陈庞、陈秋霞上诉请求本院：1撤销梧州市长洲区人民法院（2017）桂0405民初281号民事判决，改判海骏达公司支付违约金13456元给上诉人陈庞、陈秋霞；2.本案全部诉讼费由海骏达公司承担。事实与理由：一审认定2016年8月5日，涉案房产符合交楼条件是错误的。至2016年8月5日止，涉案房屋的消防工程竣工验收和环保工程竣工验收程序尚未完成。上诉人认为到2016年12月20日，涉案房屋才符合交楼条件。
海骏达公司辩称的意见与其上诉的意见一致。
陈庞、陈秋霞向一审法院起诉请求：1.判决被告支付违约金13456元；2.被告承担本案的诉讼费用。
一审法院认定事实：2014年10月20日，原告陈庞、陈秋霞作为买受人与作为出卖人的被告海骏达公司签订了一份合同编号为WZ2014042453的《梧州市商品房买卖合同》，主要约定：1.买受人购买出卖人开发的位于梧州市，房屋建筑面积共93.67平方米，单价为每平方米4120.85元，总价款为386000元；2.付款方式及期限：买受人按分期付款方式按期付款，即于2014年10月20日前支付首期房款115800元，余下房款270200元于2014年11月15日前支付房款77200元，于2015年7月30日前支付房款193000元；3.买受人逾期付款的违约责任：买受人如未按合同规定的时间付款，按逾期时间，分别处理(不作累加)，即逾期30日之内，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之二点一的违约金，合同继续履行。逾期超过30日后，出卖人有权解除合同，出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的30%向出卖人支付违约金，买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之五的违约金；4.交付期限及交付条件：出卖人应当在2016年7月10日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备该商品房经验收合格条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用，但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起30日内告知买受人的；5.出卖人逾期交房的违约责任：出卖人逾期交付商品房给买受人使用的，买受人同意继续履行本合同，但自商品房约定交付期限届满次日起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交房款万分之二点一的违约金；6.交接：商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续，出卖人按买受人在本合同提供的联系地址发出《收楼通知书》，买受人必须在收楼通知书规定期限内办理收楼手续，若买受人于收楼期限届满仍不办理收楼手续的，则以发出《收楼通知书》通知的收楼期限届满日为商品房交付日。上述《梧州市商品房买卖合同》的附件四为《合同补充协议》，出卖人海骏达公司(甲方)与买受人陈庞、陈秋霞(乙方)双方就2014年10月20日签订的《梧州市商品房买卖合同》(以下简称《合同》)中未尽的相关事宜，经充分协商一致，在平等自愿的原则下订立该补充协议，主要约定有:1.对《合同》“买受人逾期付款的违约责任”的补充约定：若乙方逾期付款的，则商品房交付时间和办理房地产权证的时间按延期付款的天数顺延。乙方应在付清应付款项或违约金后十日内自行前往甲方处办理交接手续；2.对《合同》“交付期限及交付条件”的补充约定：商品房符合交付条件后，乙方必须按照甲方通知的收楼期限内参加房屋的验收及办理房屋交接手续，若乙方于收楼期限届满前不参加房屋验收及办理收楼手续的，视为乙方自愿放弃验收房屋的权利，并认可房屋质量符合《合同》约定的交付标准并同意收楼。本案原告已按上述合同的约定向被告支付房屋购房款386000元。
2016年8月，被告向原告发出《收楼通知书》，通知原告于2016年8月25日办理梧州市的有关收楼手续。后原告以被告未按合同约定的时间交付房屋为由，要求被告支付逾期交楼的违约金，遂向法院起诉成讼。
另查明，梧州市海骏达卡地亚3-4#、5-7#楼建设工程于2016年8月5日经施工单位、勘察单位、设计单位、监理单位、建设单位竣工验收组验收合格。2016年12月20日，梧州市海骏达卡地亚3-4#、5-7#楼建设工程通过竣工验收备案。
一审法院认为，本案的争议焦点是：1.案涉标的商品房是以竣工验收合格还是以竣工验收备案为交付条件；2.被告是否存在顺延交付房屋的情形以及顺延的天数；3.违约金如何计算。
关于争议焦点一，原告陈庞、陈秋霞与被告海骏达公司签订的《梧州市商品房买卖合同》系双方当事人的真实意思表示，没有违反法律法规的强制性规定，是合法有效的，双方均应按照合同约定履行各自义务。合同约定被告应当在2016年7月10日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将经验收合格并符合合同约定的商品房交付原告使用。该院认为，根据我国《建设工程质量管理条例》第十六条“建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应当具备下列条件：(一)完成建设工程设计和合同约定的各项内容；(二)有完整的技术档案和施工管理资料；(三)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；(四)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；(五)有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用”的规定，本案原告买受的商品房所在的梧州市海骏达卡地亚6#楼于2016年8月5日经施工单位、勘察单位、设计单位、监理单位、建设单位竣工验收组验收合格，符合了合同约定及条例规定的交付条件。被告通知原告于2016年8月25日办理收楼手续，据此房屋实际交付时间为2016年8月25日。原告主张商品房通过竣工验收备案的时间为符合交付条件的交房时间，此主张无法律依据，不予采纳。
关于争议焦点二，原、被告签订的《梧州市商品房买卖合同》约定了可顺延交付房屋的情形为“如遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起30日内告知买受人的，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期”。该院认为，“不可抗力”是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。梧州地处亚热带季风气候地区，每年都遭遇台风、强降水天气，这些地区特有的气候因素，工程的建设单位和施工方应当预见到并在工期测算时作出合理安排。高考、宝石节等这些特定的活动，每年定期举行，占用工期的时间应该是确定的，并非不可预见，建设单位和施工方也应当在工期测算时予以计算。因此，被告认为上述停工原因属于不可抗力的理由不成立，其要求顺延房屋交付时间的主张，不予采纳。
关于争议焦点三，原告已按合同的约定向被告支付了房屋购房款386000元，被告应当按照合同约定在2016年7月10日前将符合约定的商品房交付原告使用，但被告直到2016年8月25日才通知原告交付梧州市，期间共逾期46天。被告没有按照合同约定如期交付房屋，已构成违约，应承担违约责任，根据《梧州市商品房买卖合同》约定，逾期交付商品房且继续履行合同的，自约定交付期限届满次日起至实际交付之日止，每日按已交房款万分之二点一的标准计付违约金。综上，被告应向原告支付违约金3728.76元（386000元×0.21‰×46天）。
综上所述，为保护合同当事人的合法权益，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条规定，判决：被告广西梧州市海骏达房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内向原告陈庞、陈秋霞支付违约金3728.76元。案件受理费136元，由原告陈庞、陈秋霞负担98元，被告广西梧州市海骏达房地产开发有限公司负担38元。
二审期间，双方当事人均没有提交新证据。
本院经审理查明，一审法院查明的事实清楚，证据充分，本院予以确认。
本院认为，本案的争议焦点是：海骏达公司是否存在逾期交付房屋违约行为，如存在违约行为，海骏达公司应支付多少违约金给陈庞、陈秋霞？
上诉人海骏达公司认为因施工期间遭遇台风、强降雨等恶劣天气及政府要求停止施工的原因导致停工56天不应算逾期交房的理由不成立。梧州地属亚热带季风气候地区，每年的都会遭遇台风、强降雨的天气，梧州市宝石节、全国高考期间不能施工等，这些都是可以预见的情形，不属于不可抗力。因此，上诉人海骏达公司以此作为工期延期的理由不成立，本院依法不予支持。上诉人海骏达公司存在逾期交付房屋的违约事实，应承担违约责任。
上诉人陈庞、陈秋霞认为工程竣工备案作为交付条件是不成立的。双方签订的合同约定是工程竣工验收合格作为交付的条件，本案涉案房屋在2016年8月5日已经由施工单位、勘察单位、设计单位、监理单位、建设单位验收合格，已经符合交付条件，并已经通知了陈庞、陈秋霞。因此，一审法院认定涉案房屋2016年8月5日符合交付条件是正确的。一审认定的违约金并无不当，本院予以维持。
综上所述，上诉人广西梧州市海骏达房地产开发有限公司、上诉人陈庞、陈秋霞的上诉请求不能成立，应予以驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费186元，由上诉人广西梧州市海骏达房地产开发有限公司负担136元，上诉人陈庞、陈秋霞负担50元。
本判决为终审判决。
审判长 潘志安
审判员 莫 芮
审判员 任 军
二〇一七年十二月十二日
书记员 姚石群
附法律条文如下：
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百七十条
第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：
（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；
（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；
（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；
（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。
原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。