安徽省阜阳市颍泉区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）皖1204民初897号
原告：宋明祥，男，汉族，1981年2月22日出生，大专文化，装施设计施工，住安徽省寿县，
委托诉讼代理人：付新鹏，安徽皖北律师事务所律师。
被告：王小娟，女，1981年3月22日出生，汉族，初中文化，个体户，住安徽省阜阳市颍泉区，
委托诉讼代理人：张娜，安徽风采律师事务所律师。
原告宋明祥与被告王小娟装饰装修合同纠纷一案，本院2017年3月13日受理后，依法由审判员王甫成适用简易程序，于2017年4月28日公开开庭进行了审理。原告宋明祥及其委托诉讼代理人付新鹏、被告王小娟的委托诉讼代理人张娜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告宋明祥向本院提出诉讼请求：1、请求依法判令被告立即支付装修工程款共计538300元；2、请求判令被告支付因其逾期给付工程款的违约金440490元；3、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2014年9月27日，原、被告签订一份《住宅室内装饰装修工程施工合同协议条款》，约定由原告承包被告的住宅室内装饰装修工程。内容约定：第一条、工程地点：临沂商城，工程装饰装修面积1—4层。工程期限90个工作日，开工时间为2014年9月30日（首期工程款到位后的第三天为开工日期）；竣工日期2014年12月26日（按约定质量验收标准验收合格的日期为竣工日期）。合同价款：本合同工程造价为1188000元。第十条工程款支付，工程验收合格后，甲方（即被告）对乙方（即原告）提交的工程结算单进行审核，自提交之日起二日内如未有异议，即视为同意支付乙方工程款。第十三条违约责任，甲方未按期足额支付中期款、尾款的，每延误一天向乙方支付工程造价的2‰的违约金。工程全部完工后，被告总共仅支付原告工程款93万元，余下的工程款共计538300元经多次催要，但被告至今未付，同时被告未按约定时间支付工程款及电器款，应承担违约责任。为维护原告的合法权益，请求依法判决并支持原告的诉讼请求。
被告王小娟辩称：一、答辩人与原告宋明祥签订的装饰装修合同属无效合同，原告宋明祥的诉讼请求无法律依据，依法应不予支持。二、答辩人不应列为本案的被告，诉讼主体不适格。三、根据合同约定，原告包工包料、包电梯、空调等设备以及酒店用品等的采购安装，合同价款1188000元。答辩人前后通过转账及现金支付共计930000元，不是起诉状中所说的余下538300元，而是258000元。并且，在合同约定中本应由原告购买的麻将机、监控设备、大厅沙发等设备以及酒店用品因原告多次拖延，最终答辩人无奈之下自行购买。这部分价款依法也应从合同价款中扣除。
根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2014年9月27日，原告宋明祥与被告王小娟、章花兰签订一份《阜阳山水装施公司施工合同》即住宅室内装饰装修工程施工合同协议条款，该合同条款主要内容为：“发包方(以下简称甲方)：王小娟、章花兰…承包方(以下简称乙方)：…木工程设计人：宋明祥，联系电话：189××××7777，施工队负责人：张洪久，联系电话：152××××6680，约定：第一条，工程概况，1.1工程地点：临沂商城。1.2工程装饰装修面积：1—4楼。1.4工程期限90工作日，开工时间为2014年9月30日（首期工程款到位后的第三天为开工日期）；竣工日期2014年12月26日（按约定质量验收标准验收合格的日期为竣工日期）。合同价款：本合同工程造价为（人民币）1188000元，金额大写：壹百壹拾捌万捌仟元。…第十条、工程款支付，工程验收合格后，甲方对乙方提交的工程结算单进行审核，自提交之日起二日内如未有异议，即视为甲方同意支付乙方工程款。…第十三条违约责任，甲方未按期足额支付中期款、尾款的，每延误一天向乙方支付工程造价的2‰的违约金。…”原告宋明祥在给被告提供的合同后面补充部分注明“一切装修内的费用，包工包料，包正常开业。”原告提供的装饰工程竣工验收单上面无被告签字，在用户签字或（盖章）处有“颍泉区翔帅精品主题宾馆”公章，被告否认是其盖章，被告认为是原告自己盖的公章。被告共支付给原告工程款93万元（该工程款均是被告王小娟支付），余下的工程款，原告多次找到被告协商，被告都不予支付。2015年4月6日原告为被告装饰装修酒店举办开业典礼。
庭审时，原告称“附加项目里的，格力空调31台10.5万元、创维电视31台4.03万元、空气能热泵2.8万元、电梯及电梯钢架13.5万元、宾馆用品3.34万元、室外动力电及配电柜1.9万元、消防设计及验收报备2万元、消防门1.26万元，总共是39.33万元。预算的1074938元减去已支付的93万元，再加上39.33万元就是原告起诉的金额538238元。”无被告签字认可。
本院认为：原、被告应遵照公平、公正、诚实信用的原则。本案中，原告宋明祥与被告王小娟之间的债务关系是基于被告王小娟与原告宋明祥签订《住宅室内装饰装修工程施工合同协议条款》，该协议的承包方为阜阳山水装饰公司，而合同签字人为设计人即原告宋明祥，阜阳山水装饰公司没有相应授权，也未加盖公司公章。在庭审中，原告也明确回答其没有资质，不具备从事房屋改造装修的建筑经营范围及资质，因而《住宅室内装饰装修工程施工合同协议条款》应属无效合同。本案中，原告宋明祥诉称本合同工程造价为118、8万元，被告王小娟已支付原告工程款93万元，应下欠25.8万元，被告王小娟未予支付，本院予以支持。从原告给被告提供的合同中已经明确约定装修的费用，包工包料，包正常开业，从被告提供的工程量清单中可以明确看出，该清单第9页中“空调+电视+空气能+电梯+消防栓”系由原告宋明祥亲自书写“在计划内”并签名，故对原告要求附加项目里的39.33万元诉求，证据不足，本院对其诉求不予支持。
原告仅提供出原、被告之间的一份《住宅室内装饰装修工程施工合同协议条款》，但原、被告双方的账目未进行结算，原告提供的预算书、结算单、验收单上均无被告王小娟的签名，故对原告要求被告支付违约金的诉求，证据不足，本院不予支持。
在诉讼过程中，被告王小娟向本院提出反诉请求判决反诉被告宋明祥赔偿反诉原告王小娟延期开业和因装饰装修工程质量问题导致的经营减值损失共计人民币50万元，因被告王小娟未能按时缴纳反诉费用，亦未能提供经营减值损失的有关证据，故对被告王小娟提出的反诉请求，本院不予支持，待被告有充分证据时可另行主张其权利。关于本案诉讼主体问题，原、被告签订合同是在2014年9月27日，酒店装修完毕后被告亦举行了开业仪式，在开业后一个月才拿到正式的营业执照，显然原、被告签订合同的目的是进行装修装饰工程，至于被告起什么名字、什么时间开业与原告无关，所以本案诉讼主体是王小娟，而不是祥帅主体宾馆。关于被告在辩论中称合同约定中本应由原告购买的麻将机、监控设备、大厅沙发等设备以及酒店用品因原告多次拖延，最终被告无奈之下自行购买，共计92457元，这部分价款不在合同价款中。因该合同附件预算书上10页注明，预算书上的金额是107万余元，在第十页第九项公共价中不含开关插座、电视、电梯、麻将桌等，对于大的家用电器，是不在合同价款之内，故对其诉求本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第一百零七条、第一百零八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十四条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百五十二条的规定，判决如下：
一、被告王小娟于本判决生效三十日内支付给原告宋明祥装修工程款25.8万元
驳回原告宋明祥其他的诉讼请求。
三、驳回被告王小娟的诉讼请求。
案件受理费6794元，减半收取3397元，由原告宋明祥负担2502元。被告王小娟负担895元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省阜阳市中级人民法院。
审判员 王 甫 成
二〇一七年六月二十八日
书记员 王梦晨（代）
附:当事人提供的证据清单
原告宋明祥提供证据：
身份证。证明诉讼主体资格；
二、施工合同一份。证明原被告双方签订了装饰装修合同的事实；
三、预算书一份。证明施工项目的预算情况及价款；
四、电器、空调等购货合同。证明原告装修中给被告购买的电器数额，该款是合同外的，被告应支付原告；
五、竣工验收消防凭证。证明该工程已经验收竣工并合格；
五、合格通知书。证明颍泉区祥帅精品酒店不是本案被告，王小娟才是本案被告主体。
被告王小娟提供证据：
一、阜阳山水装饰公司施工合同。证明：1、合同签字人为设计人即原告宋明祥，没有相应授权，也未加盖公司公章。不具备从事房屋改造装修的建筑经营范围及资质，《装饰装修合同》应属无效；2、合同中约定原告“包工、包料、包正常开业”，共计118.8万元；3、所有事项包括刻印公章、办理工商登记等均有原告宋明祥完成。
二、营业执照副本复印件。证明本案诉讼主体应为颍泉区翔帅精品主体宾馆，而不是王小娟，诉讼主体不适格。
三、照片一组及墙壁开关实物。证明：原告装修及使用材料质量差不合格，无法达到预想效果致使宾馆从星级降为“一般招待所”，经营减值损失严重。
四、购货清单明细一组。证明：1、本应由原告购买的麻将机、监控设备、大厅沙发等设备以及酒店用品因被多次拖延，最终被告无奈之下自行购买及更换残次设备；2、被告共计花费92457元。
五、电梯承诺书及收条一份。证明直到2015年6月8日原告仍承诺保证10天内电梯验收，说明到2015年6月8日之前并未验收合格。
律工作者1195507212
附：（2017）皖1204民初897号民事判决书适用法律条文
《中华人民共和国合同法》
第五十二条有下列情形之一的，合同无效：
（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；
（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；
（三）以合法形式掩盖非法目的；
（四）损害社会公共利益；
（五）违反法律、行政法规的强制性规定。
第一百零七条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。
第一百零八条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：
(一)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；
（二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；”。
第二条建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程款的，应予支持。
第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：
（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；
（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期；
（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期；
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
第一百五十二条判决书应当写明判决结果以及作出判决的理由。判决书的内容包括：（一）案由、诉讼请求、争议的事实和理由；（二）判决认定的事实和理由、适用的法律和理由；（三）判决结果和诉讼费用的负担；（四）上诉期间和上诉的法院。
判决书由审判人员、书记员署名，加盖人民法院印章。
赔偿标的款请按以下名称汇入:
开户银行：徽商银行阜阳科技支行
收款单位：阜阳市颍泉区人民法院
帐号：20×××08。